同奈省人民委员会

https://new.dongnai.gov.vn

擔保新医院的建设进度

*据了解,再过两个月,同奈省医院将完成基本建设。你能给施工进度的更多信息?

Tin 16.1.jpg

照片说明:翻辉英欲医生

- 目前项目主体建设(包括地下室和13层),负座(感染,殡仪馆,车库AB...),正在建设中的技术基础设施和设备已赶得上预测时间。 13的主体座中,地板已建设到第八层,而每月高达两层楼。根据建筑公司的计算,有可能施工进度会超过预计时间十五天左右。预计在八月底完成这项目部分。

*该项目正在取得进展,但据知,出现了设计中的困难和问题?

- 那只是小细节。由于整个项目超过3千图纸,部分还拥有约1500图纸。因此,在施工过程中,在部分绘图这些细节也并不匹配,需要调整。和调整必须是设计单位实施。因为设计单位在韩国,所以须要有时间去调整。然而,这并不影响进度和工作质量。

*那此项目至今支付如何,先生?

- 该项目将在2015年完成,投资总额29000亿越盾左右。 投资资金分为两个阶段:第一阶段约1,9000亿越盾左右,包括省会预算,中央预算和政府债券;第二阶段约1万亿越盾左右,从社会化来源(目前正在申请该省的政策)。

该项目从2006年到2011年已支付2576,3亿越盾。特别是在2012年,省人民委员会计划该项目为1429亿越盾。资本是互补的,全额支付没有缺乏资金。

*这项目包医疗设备的资金是非常大的。因此,对于医疗设备的采购和安装的资金已准备到哪了,先生?

- 设备及约九千亿越盾(资本预算)和在主体项目刚完成时尽快执行安装。预计2013年初,将整套设备招标。招标完成后,机器立即运到,但必须先付约30%。所以今年,除了支付458亿越盾来建设以外,还需要支付约三千亿越盾来招标设备。

Tin 16.2.jpg

最近,当来参观工程时,该省人民委员会副主席潘氏美清有说她会建议同奈省把资金优先给完成省会第1阶段(包括设备安装),因为这是重点。如果省的能力不足,该省人民委员会会将报告转到中央政府,以寻找其他资金来源。

*谢谢您!

来源:同奈省日报

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60