同奈省人民委员会

https://new.dongnai.gov.vn

努力促进解放边和-头顿高速公路地面

​(同奈 – 门户) – 在听解放边和-头顿高速公路预案进度会议上省级主席武晋德要求边和市、隆成县集中批准赔偿方案、互助剩下民户在10月10日完成。


省级人民委员会主席说出,省级跟政府承诺在10月15日交上预案地面。因此,同时,连个地方的政权、领导加强宣传、运动大家早些交上地面展开施工预案。财政厅跟各地方配合实现占时定居等待有再定居土地。资源环境厅指导各地方在解放地面解除各困难。

省级领导要求预案管理班赔偿、解放地面及互助再定居,省级跟计划投资厅促进实现各手续于是早些在边和市建设2个再定居。各投资家有地面后促进机器、人工施工预案。工商厅配合、互助地方、有关单位实现移动基础设施担保不会影响预案进度。



也据省级人民 委员会主席武晋德,时间少因此全部要集中实现工作。内务厅监督、综合,至10月15日,什么社、坊交上地面 100%升省级人民委员会会赏金。但是,什么地方没有完成的话就会收到批评。

会议上报告,边和市人民委员会领导说出,对于经过地方的路线,至现在,智能机关批准赔偿方案在总1,5千户互助585民户。其中,已给214民户金钱是 7090亿盾。至今边和市在总59公顷交上近30公顷,达总交商地面的 50%。

在隆成县,至今在1成分预案已批准互助726/1.020民户,达近84%,其中已给364个民户金钱。2号成分预案已批准赔偿方案、互助1.595/1.758个民户, 达近86%,其中给1.083个民户金钱。
隆成县已交上近 49公顷土地,达1号成分预案总面积的近 63%。在2号成分预案,地方交上 124公顷,达交上地面总面积的 82%。​​


作者: 永光

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60