同奈省人民委员会

https://new.dongnai.gov.vn

促进隆成国际机场各成分预案

​(同奈-门户) – 为了担保第一阶段的隆成国际机场全部预案进度,政府要求有关机关要建设展开全部成分预案仔细、科学任务。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2023-11-08.11-11-09.jpg

第一阶段隆成国际机场施工工程各投资家

填满投标完成工作90%以上

第一阶段隆成国际机场的4个成分预案之内就有3号成分预案-建设机场必要工程就是重要任务,担保预案进度。

据越南(ACV)航空总公司副总经理阮进越先生- 3号成分预案的投资家,现在全部项目都同步展开,监督于开始提出的签署合同。各主要项目如客站、滑行道、跑道和交通连接系统连续在7-8月建设。兴建后,各投资家快速会动、准备机器、人力于施工进度。“现在工厂上会动近3千个劳动者,其中直接有2千个干部、专家劳动者和各装备集中施工4个重要投标"- 阮进越先生说出。

这段时间,雨下多影响至施工各重要项目的进度特别是展开施工起飞区和互助客站各项目。但是, ACV 尽快跟咨询单位、施工投资家案气候布置方案担保雨停就可以马上施工。特别,继续会动机器准备雨季2023年11月结束后马上施工 11-2023。

对地基承台、流水投标,至今总 挖,填都达1,15亿立方米重量的90% 。起飞、降落、跑路、停机场和布置1, 2, 4号成分预案已完成于是同步起工各重要项目。

(交通 –运输部) 管理投资建筑局副局长阮百松说出,场地平整流水投标促进施工也是投资家的努力。但是投资家要更加促进施工早些完成此工作、集中人力、机器。

担保全部成分预案的进度
在3号成分预案,剩下成分预案也在北有关机关展开实现。
对于1号成分预案 – 建设国家机关管理工程,至今同奈省也叫上全部地面展开各项目。其中,有关机关也在展开投资手续建设航空港务、海关、进出口管理、地方公安局、检疫动植物单位。

在2号成分预案-建设管理飞,据交通运输部副部长,此预案的项目基本提供于计划。担保同步完成各项目,完成于2025年12月。

4号成分预案 – 其他工程就是成分预案内展开最慢预案。主要原因来于设定 M3价值 (使用土地交国家金额价值)。在此预案,在11个成分预案,越南航空局呈上批准选择2个预案的投资家。完成评价档案关心和呈上选择两个预案投资家。同时,在展开评价剩下的预案。

最近,在实际检查会议及跟有关单位实现投资建设第一阶段隆成国际机场于2023年10月,陈鸿河副总理认为各成分预案有着关联关系。因此,为了担保进度,交通运输部要监督、综合计划展开全部预案。同时,有责任促进,检查、监督全部成分预案展开实现过程。​


作者: 永光

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60