同奈省人民委员会

https://new.dongnai.gov.vn

促进进度,起工2个重点预案


52022年起工边和市中心路线。

边和市中心路线展开实现于建设交通路线减少菠萝蜜园十字路口流量车、罗强十字路口和范文顺路。同时,这也是边和市的“定形”路线于足够基础设施工程,开掘同奈江优势造出都市景观。

边和市中心路长5,4公里分成2路。其中,第一路头交点交于武氏六路,重点交于邓文滑于安好桥交点;第2路有头点交于第一路于协和坊重点交于邓文化于九和交点。

在预案的第一路线,有重要项目建筑就是统一桥。统一桥长 560米。

于开始计划,边和市中心路线,具体是统一桥起工建设于2021年年底。但是,虽然被新馆长病毒的影响引起完成投资建筑手续和解放地面缓慢。因此,2021年年底不能起工。

省级 建筑投资预案管理班经理武世恩说出,20223月份施工预案设计档案收到建筑部接受审定。有审定结果后,单位继续展开下一步。对于此预案,起工建筑各预案于20225月。

对于解放地面,预案的最大障碍是转换水稻土地使用目的。

边和市人民委员会副主席黄金禄先生说出,今年1月底,政府总理有文件接受转换使用16块土地目的。这就是颁布没收土地的重要的要素。

黄晋禄也说出,至今边和市也完成没收土地图案应用于实际。但是,因这就是试点预案交给省级发展土地基金做解放地面小预案在等省级人民委员会批准。发律赔偿工作档案被边和市交给省级 发展土地基金。计划投资厅呈上省级人民委员会批准省级发展土地基金中心做解放地面小预案档案,若被接受边和市会 颁布各通报没收土地 做出土地来源、建筑价格和展开赔偿工作”- 黄晋路先生说出。

2022年底3季,起工母江双岸

跟着边和市中心路线,母江双岸是重点预案投资建筑预减少交通压力造出边和市景观。母江双岸长4,5公里,横切面宽32米。

吴世恩先生说出,母江双岸已完成基本投资手续如:选择投资家批准选择投资家立施工图案,批准选择考察建筑投资家至今,咨询单位实现施工图案、建筑预算。 “20224月初,省级建筑投资预案管理班成档案至建筑部审定批准”- 吴世恩先生说出。

据预算,预案建筑预案于母江预案从2022年第3季起工。

对于解放地面,据边和市人民委员会,于实现预案,地方没收 476 个档案,其中有 320 廓清档案。在2021年,边和市压价格赔偿 267 个档案于 510 亿盾。赔偿方法、互助犯法也法至各居民。剩下的档案边和市技能机关完成检查土地来源。“预算20222季实现赔偿互助和通报至各民户”-黄晋禄先生说出。

                                                                                                                              潘英​

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60