同奈省人民委员会

https://new.dongnai.gov.vn

同奈省综合医院项目开展进度有点慢。

2008年8月28日上午,投资者向省领导班子报告同奈省综合医院建设进度情况。来参加的有省人委会副主席丁国泰,省人民会议副主席黄志胜。

到现在,同奈省综合医院投资项目已进行了一些工作。对于技术设计咨询,设计施工绘图,总预算的工作,Yooil 有限公司已完成了80%技术设计(达60%合同);对于项目管理咨询和钻孔压浆桩工作正在进行招投标

据所知,同奈省综合医院投资项目将于200811月开始动工。比预计计划晚了一个月。原因主要就是Yooil 有限公司对肿瘤核医学科地下二层和地上一层的结构进行调整。所以,涉及审查及钻孔压浆桩设计工作到20087月才完成。对于项目咨询和管理工作还没找到承包商。

在工作会谈讲话中,省人委会主席丁国泰要求建设厅,计划投资厅,财政厅互助并指导同奈综合医院解决有关投标登记档案,簪应投资者建设经费等的问题。

(记者:黎兰,编译:少娥。)

作者: admin

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60