Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Bộ Giao thông Vận tải làm việc về công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

(CTT-Đồng Nai) - Chiều ngày 23-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tiếp đoàn làm việc do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn làm trưởng đoàn về tiến độ, tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1) đoạn qua thành phố Biên Hòa và tình hình thực hiện các dự án tái định cư phục vụ cho dự án trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

hinh 250924.1.jpg
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Song Lê

Tình hình triển khai thực hiện tiểu dự án thành phần 1 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (giai đoạn 1) qua thành phố Biên Hòa có tổng chiều dài là 6,2 km. Tổng diện tích phải thu hồi là 59,5 hécta với số hộ dân phải giải tỏa là 1.514 hộ thuộc địa bàn 2 phường Phước Tân và Tam Phước. Tổng số hộ đã phê duyệt phương án bồi thường phải chi trả tiền bồi thường là 585 hộ với diện tích trên 22,8 hécta. Đến nay, có 193 hộ với hơn 11 hécta đã được chi trả bồi thường, đạt tỷ lệ hơn 48,5%.

Về công tác bàn giao mặt bằng, tổng diện tích đã bàn giao trên thực địa là gần 26,4 hécta, đạt hơn 44,3% trên diện tích thu hồi của dự án và đạt hơn 72,5% so với diện tích đã được phê duyệt phương án bồi thường. Hiện Ban QLDABT đã tiếp nhận 326 đơn khiếu nại của các hộ dân không nhận tiền bồi thường.

Về công tác xét tái định cư tại thành phố Biên Hòa, trong 2 đợt đã trình xét 128 trường hợp, đợt 3 trình xét 119 trường hợp, đợt 4 có 104 trường hợp được tái định cư và giải quyết nơi ở. Dự kiến hoàn thành công tác xét tái định cư trong tháng 9 năm 2024. Về di dời hạ tầng kỹ thuật dự kiến di dời 2 móng trụ mới tuyến 220kV sẽ được khởi công vào tháng 10 năm 2024. Về giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án, kế hoạch vốn năm 2024 được bố trí hơn 1.367 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến cuối tháng 8 năm 2024 đạt hơn 609 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 44,6%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho rằng việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Biên Hòa còn khá chậm trễ, cần tích cực hơn trong triển khai thực hiện. Nhà đầu tư cần tính toán và đề xuất luôn về kế hoạch giai đoạn 2 của dự án sân bay quốc tế Long Thành. Đề nghị các nhà đầu tư, đơn vị thi công phối hợp với các địa phương trong việc xử lý chất thải trong quá trình thi công, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho rằng, địa phương có nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, yêu cầu đến cuối năm nay phải tổng kết, báo cáo dự án. Đề nghị tỉnh và các địa phương cố gắng tổ chức họp giao ban hàng tháng, tăng cường trách nhiệm kiểm tra tiến độ, đôn đốc thực hiện các dự án trên.​

Tác giả: Song Lê

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây