Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Phấn đấu hoàn thành hơn 2 ngàn căn nhà ở xã hội năm 2025

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 26-02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội.

hinh 260225.5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà kết luận buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, năm nay UBND tỉnh đã có báo cáo với Tỉnh ủy sẽ khởi công, xây dựng hơn 9,8 ngàn căn nhà; tỉnh cũng đã đăng ký với Bộ Xây dựng cơ bản hoàn thành 2.047 căn.

Đến thời điểm hiện tại, có 10 dự án (chuyển tiếp và mới) đã có chủ đầu tư quy mô 13 ngàn căn, 7 dự án quy mô 8 ngàn căn đang lựa chọn nhà đầu tư, 8 dự án quy mô 11 ngàn căn chưa có chủ trương đầu tư và chưa có nhà đầu tư.

Một số dự án đang triển khai và dự kiến có sản phẩm trong năm 2025 là: nhà ở công nhân tại huyện Trảng Bom; nhà ở xã hội tại phường Phước Tân thành phố Biên Hòa…

Cũng theo Sở Xây dựng, còn các điểm nghẽn trong phát triển nhà ở xã hội đó là, có 12 dự án đang chờ HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà thầu (dự kiến thông qua tại kỳ họp ngày 27-02-2025) để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, có 3 dự án đã có hồ sơ nhưng chưa được đưa vào danh mục này; một số dự án vướng điều chỉnh quy hoạch chi tiết; dự án nhà ở xã hội từ quỹ đất 20% nhà ở thương mại do nhà đầu tư đề xuất thực hiện vướng điều chỉnh chủ trương đầu tư…

Qua nghe ý kiến trao đổi của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch Hồ Văn Hà đề nghị trong năm 2025 phải đảm bảo 2 chỉ tiêu nhà ở xã hội đã báo cáo với Tỉnh ủy và đăng ký với Bộ Xây dựng đó là khởi công hơn 9,8 ngàn căn và cơ bản hoàn thành hơn 2 ngàn căn.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư đối với 7 dự án đã có chủ trương, sau đó tham mưu cho tỉnh tổ chức hội nghị công bố và trao chứng nhận đầu tư; song song đó thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt đối với 8 dự án chưa có chủ trương. Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản giao chỉ tiêu cho địa phương về thực hiện nhiệm vụ thực hiện nhà ở xã hội trong năm 2025; tổ chức hội thảo giải pháp thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài nguồn vốn đầu tư công.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương rút ngắn 50% thời gian xử lý các hồ sơ, trừ 1 số thủ tục pháp luật quy định cụ thể thời gian. Hỗ trợ tối đa cho các chủ đầu tư; lựa chọn các dự án có thuận lợi, xây dựng đường gantt tiến độ để sớm khởi công.​

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây