Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Đoàn công tác Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đi kiểm tra công trình Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại H.Nhơn Trạch.

​(CTTĐT-Đồng Nai) - Đoàn công tác do ông Hà Huy Hà, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng làm trưởng đoàn mới đi kiểm tra công trình Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại H.Nhơn Trạch.

hinh 010823.9.jpg

Ông Hà Huy Hà, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của liên danh tổng thầu xây dựng công trình, tính đến thời điểm hiện tại đã thi công được khoảng 37% tổng khối lượng, chậm khoảng 7% so với tiến độ đề ra. Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn đảm bảo và dự kiến phát điện thương mại Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 vào tháng 11-2024 và phát điện thương mại Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 4 vào khoảng tháng 5-2025.

hinh 010823.10.jpg

​​​Đoàn công tác đi kiểm tra hiện trường dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 tại H.Nhơn Trạch

Công tác thiết kế, mua sắm thiết bị và chế tạo, thi công xây lắp đang bám sát tiến độ, đảm bảo chất lượng. Vấn đề của dự án là hạ tầng truyền tải điện (đường dây, trạm biến áp) nguy cơ chậm ảnh hưởng đến thử nghiệm, vận hành.

Trưởng đoàn công tác đề nghị, chủ đầu tư tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn công trình xây dựng; nghiệm thu theo từng giai đoạn; quan tâm khắc phục một số vấn đề thành viên đoàn công tác chỉ ra và có phương án đảm bảo thi công an toàn mùa mưa. Đề nghị Sở Công thương báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh liên quan đến vướng mắc đất đai hạ tầng truyền tải điện.

Tác giả: Vi Quân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây