Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án nút giao Dầu Giây

TTĐT - Ngoài hạng mục chính xây dựng cầu vượt Dầu Giây đã hoàn thành, dự án nút giao ngã tư Dầu Giây còn thực hiện thi công mở rộng phần nút giao cả trên quốc lộ 1 và quốc lộ 20; mở rộng một đoạn quốc lộ 20 dài khoảng 1,5km từ nút giao Dầu Giây về hướng TP.Đà Lạt… hinh 140322.1.jpg

Hạng mục cầu vượt Dầu Giây đã hoàn thành

Theo chủ đầu tư, hiện nay, đối với hạng mục mở rộng 1,5km trên tuyến quốc lộ 20 và mở rộng phần đường song hành trên quốc lộ 1 với quy mô 4 làn xe (mỗi bên 2 làn xe) đã cơ bản hoàn thành thi công. “Để đảm bảo giao thông trong quá trình thi công, hiện nay đối với phần đường song hành trên quốc lộ 1, có đến 2/3 đoạn tuyến đang được mở rộng với quy mô 6 làn xe”- ông Hoàng Văn Mậu cho hay.

Cũng theo ông Hoàng Văn Mậu, đối với 2 hạng mục mở rộng phần đường song hành trên quốc lộ 1 chỉ còn phải thi công hoàn thiện kết cấu mặt đường. Theo dự kiến, hạng mục này sẽ được triển khai thi công sau khi cầu vượt Dầu Giây thực hiện thông xe, cho phép các phương tiện lưu thông để tránh ùn tắc. Trước đó, theo sự thống nhất giữa chủ đầu tư với Sở GT-VT và Cục Quản lý đường bộ IV, việc thi công hạng mục mở rộng phần đường song hành trên quốc lộ 1 sẽ được triển khai khi cầu vượt Dầu Giây hoàn thành, cho phép phương tiện lưu thông để tránh ùn tắc cũng như đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Về thời điểm hoàn thành toàn bộ dự án nút giao Dầu Giây, ông Hoàng Văn Mậu cho hay, đơn vị cũng đang nỗ lực để hoàn tất vào cuối tháng 3-2022 như yêu cầu của Bộ GT-VT. “Khối lượng công việc còn lại không lớn nhưng có nhiều phần việc nhỏ trong giai đoạn hoàn thiện cần phải hoàn thành nên việc hoàn tất thi công toàn bộ dự án có thể sẽ chậm hơn so với mốc thời gian mà Bộ GT-VT đưa ra. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nỗ lực để hoàn thành càng sớm càng tốt”- ông Hoàng Văn Mậu cho hay. 

 

Vi Quân​

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây