Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài

(CTTĐTBP) - Chiều 01/4/2025, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn đã chủ trì buổi làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài để nghe báo cáo tiến độ thực hiện và xem xét tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn công tác giải phóng mặt bằng đối với 2 dự án: Khu đô thị - Công viên trung tâm Đồng Xoài và Khu du lịch hồ Suối Cam giai đoạn 2.
a0602
Đại biểu tham dự cuộc họp
Cùng dự làm việc có lãnh đạo các sở, ngành; các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thành phố; UBND các phường, xã liên quan và chủ đầu tư các dự án. 
a0802
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại cuộc họp
Theo báo cáo, dự án Khu đô thị - Công viên trung tâm Đồng Xoài có quy mô 56,1 ha, trong đó đất thu hồi của các hộ dân là 49,2 ha/1.190 thửa đất. Đến nay, UBND thành phố đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ được 401 thửa đất/18,4 ha với tổng số tiền 187 tỷ đồng. Hiện đã chi trả được 185 thửa/10ha đất, với số tiền 96 tỷ đồng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; còn 216 thửa/8,6ha với số tiền 92,6 tỷ đồng chưa được bố trí kinh phí để chi trả. 
a1202
Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Phúc An Khang Bình Phước - chủ đầu tư dự án Khu du lịch Suối Cam giai đoạn 2 phát biểu tại cuộc họp
a1002
 Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp
a1102
 Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp
Dự án Khu du lịch hồ Suối Cam giai đoạn 2 có quy mô 166,98 ha, trong đó đất thu hồi của các hộ gia đình, cá nhân 139,1 ha/1.014 thửa. Đến nay, thành phố đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ được 191 thửa/tổng diện tích 40,2 ha/tổng số tiền khoảng 351 tỷ đồng. Hiện đã chi trả được 115 thửa/30,9 ha/tổng số tiền khoảng 247,8 tỷ đồng, các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Còn 76 thửa/9,3 ha/103,2 tỷ đồng chưa được nhà đầu tư bố trí kinh phí để chi trả. Hiện 02 dự án còn 1.621 thửa đất chưa phê duyệt phương án bồi thường.  
a0902
Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Nguyễn Bắc Mạnh trao đổi về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư 
Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và UBND các phường Tân Phú, Tiến Thành và Tân Bình - nơi có các dự án triển khai thực hiện đã nêu những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là những vấn đề bất cập trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc chậm chi trả tiền bồi thường cho người dân. Đồng thời, trao đổi với lãnh đạo tỉnh, các sở ngành và chủ đầu tư các dự án về tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị và mong muốn của người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi 2 dự án nói trên.
a0702
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn phát biểu kết luận cuộc họp
Sau khi nghe ý kiến trao đổi của đại diện các chủ đầu tư, ý kiến giải trình, đề xuất giải pháp của các sở, ngành và đơn vị có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn đề nghị Sở Tài chính, Sở Xây dựng cần xác định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao để cắt cử, giao trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ, công chức trực tiếp phối hợp các cơ quan, đơn vị, thành phố Đồng Xoài để thực hiện các nội dung công việc của 02 dự án nói trên.

Đối với việc điều chỉnh quy hoạch, gia hạn, phân kỳ đầu tư của các dự án, các đơn vị phải phối hợp để báo cáo trình UBND trong thời gian sớm nhất. Chủ đầu các dự án phải tập trung hoàn thành các khu tái định cư, đồng thời chuẩn bị tốt về nguồn lực, nhất là nguồn vốn sẵn sàng chi trả tiền bồi thường cho người dân, làm cơ sở quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. UBND thành phố Đồng Xoài chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các cơ quan, đơn vị xã, phường tập trung cao độ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh, thực hiện tốt chế độ thông tin, trao đổi, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để cùng chung tay với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án./.

Tác giả: Kim Phụng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây