Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

HĐND tỉnh khảo sát việc đầu tư nâng cấp mở rộng một số dự án BOT giao thông

(CTTĐTBP) - Ngày 24/5, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Huỳnh Hữu Thiết làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát việc đầu tư nâng cấp, mở rộng một số dự án BOT giao thông trên địa bàn tỉnh. Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, huyện Đồng Phú và huyện Phú Riềng cùng tham gia.

 

2 12085324052024
Các thành viên đoàn khảo sát làm việc với các nhà đầu tư 
3 12090124052024
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Huỳnh Hữu Thiết phát biểu tại buổi khảo sát

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 đoạn Đồng Xoài - Phước Long, chủ đầu tư Công ty cổ phần kinh doanh BOT đường ĐT741 cho biết: Dự án có chiều dài khoảng 45,7km, bề rộng mặt đường 26m, vận tốc thiết kế 60km/h, dự án được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2003 với tổng vốn trên 209 tỷ đồng. Giai đoạn 2 nâng cấp, mở rộng dự án mỗi bên 3,5m, có tổng chiều dài trên 35km; vận tốc thiết kế 80km/giờ; tổng dự toán được phê duyệt trên 616 tỷ đồng. Dự án được phê duyệt từ năm 2018, tuy nhiên sau 3 lần gia hạn đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân chậm tiến độ là do chậm giải phóng mặt bằng. Theo nhà đầu tư, đến nay các địa phương mới làm những bước kiểm kê, toàn tuyến mới hoàn thiện được 24 hồ sơ, đã tiến hành chi trả được 10 hồ sơ.

Đối với dự án BOT nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 đoạn Bàu Trư - Đồng Xoài giai đoạn 2, do Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài trên 18,6km, tốc độ thiết kế 80km/giờ, tổng mức đầu tư trên 931 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị đầu tư đã hoàn thành toàn bộ khối lượng phần mặt đường chính gồm hệ thống thoát nước, mặt đường mở rộng, mặt đường nâng cấp, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thu phí điện tử không dừng…

1 12083024052024
Đường ĐT741 đoạn qua trung tâm hành chính huyện Phú Riềng nhìn từ trên cao

Tại buổi khảo sát, các nhà đầu tư đã kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

Trên tinh thần các ý kiến của thành viên đoàn giám sát, các kiến nghị của 2 nhà đầu tư, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Huỳnh Hữu Thiết lưu ý: Thời gian tới, đơn vị đầu tư tăng cường phối hợp với địa phương, làm rõ từng nhiệm vụ, phần việc sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện dự án. Đối với các kiến nghị của 2 đơn vị đầu tư, đoàn ghi nhận để cùng cơ quan quản lý nhà nước giải quyết các quy trình thủ tục nhằm tiếp tục triển khai thực hiện dự án trong thời gian tới.

4 12090724052024
Đoàn đã khảo sát thực tế tại các điểm trên tuyến đường ĐT741 đoạn từ Trạm thu phí Tân Lập (huyện Đồng Phú) đến đầu thị xã Phước Long

Trước đó, đoàn đã khảo sát thực tế tại các điểm trên truyến ĐT741 đoạn từ Trạm thu phí Tân Lập (huyện Đồng Phú) đến đầu thị xã Phước Long./.

Link:https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/157983/hdnd-tinh-khao-sat-viec-dau-tu-nang-cap-mo-rong-mot-so-du-an-bot-giao-thong

Tác giả: Theo Đài PT-TH và Báo Bình Phước

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây