UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Trường chuyên Bình Long

UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Trường chuyên Bình Long
(CTTĐTBP) – Ngày 21/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã có buổi kiểm tra tiến độ xây dựng Trường THPT chuyên Bình Long.
 
Trường THPT chuyên Bình Long khởi công xây dựng ngày 6/4/2012 và dự kiến hoàn thành ngày 4/7/2014, với vốn đầu tư trên 106 tỷ đồng. Công trình chia làm 3 giai đoạn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong (giữa) tại buổi kiểm tra.
 
Theo báo cáo của ban quản lý dự án, đến nay, giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng khối phòng học lý thuyết, bể nước ngầm, giếng khoan thiết bị, khối phòng học lý thuyết, khối hiệu bộ, san lấp mặt bằng, kè đá, hàng rào, nhà bảo vệ, thiết bị khối hiệu bộ, khối ký túc xá nam và thiết bị phòng cháy chữa cháy phòng.
 
Giai đoạn 2 đã hoàn thành trên 80%, dự kiến đến ngày 30/4 tới hoàn thành. Giai đoạn này gồm các hạng mục: Khối phòng học bộ môn và thí nghiệm thực hành, hội trường, nhà công vụ, nhà ăn, căn tin, nhà để xe hệ thống điện tổng thể, giếng khoan, bể nước ngầm và thiết bị xây dựng, trạm biến áp. Còn giai đoạn 3 (ký túc xá nữ và nhà tập đa năng), đã thi công đạt 50% khối lượng và dự kiến hoàn thành ngày 4/7 năm nay.
 
Tại buổi làm việc, các nhà thầu đã cam kết sẽ hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng tiến độ đã đề ra. Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Phong yêu cầu: Chủ dự án và nhà thầu đảm bảo đúng tiến độ dự án, nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình. Về phía nhà trường, cần xem xét, tính toán mua sắm trang thiết bị đưa vào phục vụ cho việc dạy và học./.
Văn Tâm
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây