Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Nhà ga hành khách Sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành trước ngày 31-8-2026

(CTT-Đồng Nai) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành cho biết, gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 31-8-2026.
Nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trước ngày 31-8-2026
Nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trước ngày 31-8-2026

Cụ thể, về tiến độ, công trình nhà ga hành khách sẽ hoàn thành cơ bản phần xây dựng trước tháng 12-2025 song song với công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị vận hành thử (test) từ đầu năm 2026.

Gói thầu 5.10 được khởi công xây dựng vào cuối tháng 8-2023 với các hạng mục thi công xây dựng nhà ga hành khách (nhà ga trung tâm và ba cánh) có kết cấu 1 trệt và 3 lầu, chiều cao đỉnh mái hơn 45,5m; nhà ga được thiết kế với hai cao trình đi và đến tách biệt, tổng diện tích sàn hơn 376 ngàn m2; bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các loại tàu bay Code C, E và F.

Hiện nay, liên danh nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ phần bê tông cốt thép cột, dầm sàn các lầu 1,2,3,4. Các nhà thầu hiện đang tiến hành công tác gia công, lắp dựng kết cấu thép mái theo đúng kế hoạch và tiến độ trong hợp đồng. Theo đó, đã gia công, chế tạo và sơn hoàn thiện phần kết cấu thép khung chính đạt hơn 11,4 ngàn tấn trên tổng khối lượng hơn 28,2 ngàn tấn, đạt hơn 40%.

Song song với tiến độ thi công phần thô, toàn bộ công tác mua sắm, đặt hàng thiết bị ME, thiết bị nhà ga, hệ thống BHS, vách kính mặt đứng đã được triển khai ký hợp đồng với các nhà cung cấp và nhà sản xuất và đang trong quá trình sản xuất, gia công cấu kiện... theo tiến độ đề ra.

Với gói thầu này, giá trị khối lượng thi công thực tế đã đạt hơn 10 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 30% so với giá trị hợp đồng ( tổng giá trị hợp đồng hơn 33 ngàn tỷ đồng).

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây