Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Hoàn thành Sân bay Long Thành trong năm 2025

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 3-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra thực tế tiến độ và làm việc với các đơn vị thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Cùng tham gia đoàn công tác có các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Hồ Đức Phớc và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Đồng Nai, tham gia đoàn công tác có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc về tiến độ Dự án Sân bay Long Thành.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc về tiến độ Dự án Sân bay Long Thành.

Tại buổi làm việc, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đối với dự án thành phần 3, đến nay mặt bằng đã cơ bản được tỉnh Đồng Nai bàn giao đủ. Các liên danh nhà thầu đã huy động gần 7 ngàn nhân sự và gần 3 ngàn thiết bị triển khai thi công các gói thầu của dự án. Trong đó, với gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách, liên danh nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ phần bê tông cốt thép cột, dầm sàn lầu 1, 2, 3, 4 và cột đỡ mái. Hiện nay đang tiếp tục triển khai các công tác hoàn thiện, thi công cầu ống lồng và gia công, thang bộ hành lang, lắp dựng kết cấu thép mái theo đúng tiến độ hợp đồng. Theo dự kiến, sẽ hoàn thành toàn bộ phần xây dựng, trước tháng 12-2025, song song với công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, kết nối hệ thống, vận hành chạy thử từ đầu năm 2026 và phấn đấu hoàn thành trước tháng 9-2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công 2 tuyến giao thông kết nối Sân bay Long Thành.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công 2 tuyến giao thông kết nối Sân bay Long Thành.

Với gói thầu 4.6 - các công trình khu bay, ACV quyết tâm chỉ đạo các đơn vị thi công hoàn thành và khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh trước ngày 30-4-2025 vượt 3 tháng so với tiến độ trong hợp đồng.

Với gói thầu thi công 2 tuyến giao thông kết nối, liên danh nhà thầu cũng đang triển khai đồng loạt các mũi thi công, tiến độ thi công hiện cũng đang được đảm bảo.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức báo cáo tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức báo cáo tại buổi làm việc.

Về phía tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, địa phương đang tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với Sân bay Long Thành. Đồng thời, triển khai công tác lập quy hoạch đô thị Sân bay Long Thành nhằm phát huy tối đa lợi thế phát triển của dự án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tiến độ triển khai dự án đạt nhiều kết quả rất tích cực. Tổng thể toàn dự án đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, hình hài công trình đã ngày càng rõ nét; nhiều gói thầu vượt tiến độ so với kế hoạch, nhất là dự án thành phần 2 và 3
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà động viên tinh thần các đơn vị thi công tại công trường
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà động viên tinh thần các đơn vị thi công tại công trường

Thời gian tới, với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”, thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng lúc, kịp thời là những yếu tố thành công, Thủ tướng yêu cầu tất cả các công việc phải hoàn thành trước ngày 31-12-2025 và đưa Sân bay Long Thành vào khai thác trước 28-2-2026, lấy lại tiến độ bị chậm, không thể chậm trễ hơn được nữa.

Đối với việc triển khai đầu tư xây dựng đường băng thứ 2 Sân bay Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn thành các thủ tục đầu tư trong tháng 12-2024 để khởi công xây dựng trong tháng 1-2025. Đồng thời chuẩn bị ngay cho đầu tư xây dựng giai đoạn 2 Dự án Sân bay Long Thành

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây