Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Gấp rút mở đường xây sân bay

​Các hạng mục như rà phá bom mìn, xây dựng hàng rào và san lấp mặt bằng thuộc dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 đang được triển khai thực hiện. Do đó, nhu cầu xây dựng sớm 2 tuyến đường kết nối sân bay cũng trở nên cấp thiết để phục vụ cho công tác thi công.
z2355129934980_d502f32a7cc6b04b06556f41a0052546.jpg
Đường tỉnh 769 là tuyền đường chính phục vụ thi công xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 trong thời gian chờ xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay.
Cần đường kết nối sân bay phục vụ thi công
Ngày 5-1 vừa qua, dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 chính thức được khởi công xây dựng. Trong năm 2021, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3, dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ triển khai thực hiện 3 hạng mục gồm: rà phá bom mìn, xây dựng hàng rào và san lấp mặt bằng. Đây là những hạng mục cơ bản, phục vụ cho việc triển khai thi công các hạng mục tiếp theo của dự án.
Ông Nguyễn Khắc Phong, Trưởng ban Ban điều hành dự án sân bay Long Thành thuộc ACV cho biết, đối với dự án thành phần 3, hiện nay đang triển khai công tác rà phá bom mìn trong khu vực diện tích đất đã được UBND tỉnh Đồng Nai bàn giao. Đồng thời, các nhà thầu cũng sẽ thực hiện san nền đối với phần diện tích phục vụ xây dựng hàng rào. “Dự kiến trong tháng 3 này sẽ triển khai xây dựng hàng rào khu vực phía Bắc của sân bay đoạn tiếp giáp với đường cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây. Sau khi hoàn thành công tác rà phá bom mìn, chúng tôi cũng sẽ triển khai công tác san lấp mặt bằng. Dự kiến hạng mục san lấp mặt bằng sẽ được triển khai vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 tới”- ông Nguyễn Khắc Phong cho biết.
Cùng theo ông Nguyễn Khắc Phong, đối với công tác san lấp mặt bằng sẽ không thực hiện cục bộ từng khu vực mà sẽ triển khai trọn gói đối với toàn bộ diện tích hơn 1,8 ngàn ha xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Do đó, ACV cũng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai sớm thực hiện bàn giao toàn bộ mặt bằng khu vực hơn 1,8 ngàn ha cho đơn vị để có thể triển khai đồng bộ.
Ngoài ra, để phục vụ vận chuyển nguyên vật liệu, tập kết phương tiện thi công vào công trường, ACV cũng kiến nghị UBND tỉnh sớm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành. “Hiện nay ACV đã thuê đơn vị tư vấn lập thiết kế cơ sở xây dựng 2 tuyến đường. Đơn vị kiến nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đặt biệt ưu tiên đối với tuyến số 1 vì đây là tuyến đường phục vụ thi công dự án”- ông Nguyễn Khắc Phong cho hay.
Vốn đã sẵn sàng
Trong dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành gồm tuyến đường số 1 và 2. Trong đó, tuyến đường số 1 (dài 3,8 km), kết nối trục chính sân bay Long Thành (đầu phía Tây) với quốc lộ 51. Giai đoạn 1 đầu tư với quy mô 6 làn xe. Việc thực hiện giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy mô hoàn chỉnh (10 làn xe chạy chính và 6 làn đô thị song hành), bề rộng mặt cắt ngang thay đổi từ 85-120 m; tuyến đường số 2 (dài 3,5 km), kết nối tuyến số 1 với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Quy mô mặt cắt ngang gồm 4 làn xe theo 2 nhánh chạy độc lập, song hành với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. 
Theo dự án được phê duyệt, chủ đầu tư xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay được giao cho ACV thực hiện. Đối với công tác giải phóng mặt bằng được giao cho UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện.
Ông Nguyễn Khắc Phong cho biết, hiện nay, kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay đã được đơn vị chuẩn bị sẵn sàng. “Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng 2 tuyến đường khoảng hơn 1,5 ngàn tỷ đồng đã sẵn sàng. Khi địa phương hoàn thành các thủ tục pháp lý chúng tôi sẽ chuyển tiền để phục vụ chi trả”- ông Nguyễn Khắc Phong cho biết.
Để phục vụ xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành, Đồng Nai sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất khoảng 136 ha. UBND tỉnh cũng đã giao cho UBND H.Long Thành là đơn vị có trách nhiệm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Ông Lê Văn Tiếp, Phó chủ tịch UBND H.Long Thành cho biết, UBND H.Long Thành đã giao Ban Quản lý dự án H.Long Thành là đại diện làm chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng 2 tuyến giao thông kết nối sân bay. Hiện nay, công tác bàn giao bản đồ thu hồi đất và danh sách các thửa đất nằm trong dự án của 2 tuyến đường, bàn giao mốc ngoài thực địa cũng đã hoàn thành.
Đồng thời, UBND H.Long Thành cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Long Thành thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 2 dự án. “Hiện nay, các cơ quan chức năng đang thu thập hồ sơ địa chính để hoàn chỉnh chuyển đến Phòng TN-MT huyện rà soát, tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch thu hồi đất và thông báp thu hồi đất theo quy định. Riêng công tác kiểm kê đất đai, nhà cửa dự kiến triển khai thực hiện từu giữa tháng 3 tới”- ông Lê Văn Tiếp cho biết.
Phan Anh
 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây