Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Dự án Sân bay Long Thành: Sớm hoàn thiện công tác mời thầu và khởi công các gói thầu tiếp theo

TTĐT - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc với UBND tỉnh, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành vừa qua.
Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc
Theo đó, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, hiện nay đang bước dần vào mùa khô, các nhà thầu phải lập kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thi công đào đắp tại các gói thầu. Chủ đầu tư cần sớm hoàn thiện công tác mời thầu và khởi công các gói thầu tiếp theo.
Về công tác giải phóng mặt bằng, Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Đồng Nai, UBND H.Long Thành và các đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực trong công tác bàn giao mặt bằng. Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Anh Tuấn mong muốn, tỉnh Đồng Nai sớm bàn giao phần diện tích còn lại và mặt bằng hai tuyến giao thông kết nối.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, tính đến nay tỉnh đã bàn giao cả hai giai đoạn đạt trên 95%, đồng thời chỉ đạo H.Long Thành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng phần còn lại.
Với 2 tuyến giao thông kết nối với sân bay Long Thành (tuyến T1 và T2) dự kiến bàn giao xong trong quý I/2023. Hiện nay huyện Long Thành đã hoàn thành công tác kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất của tất cả các trường hợp và đang thực hiện việc áp giá đền bù.
Các phương tiện đang thi công gói thầu san lấp mặt bằng dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1
Các phương tiện đang thi công gói thầu san lấp mặt bằng dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1
Đối với việc đóng tuyến Hương lộ 10, giao Sở GT-VT cùng H.Long Thành phối hợp Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành đóng hoàn toàn tuyến đường này để đảm bảo an toàn thi công.
Về phía công tác thi công ACV thông tin, khối lượng đào đắp hiện đạt hơn 21 triệu m3. Trên công trường hiện đang duy trì hơn 1,5 ngàn đầu máy và hơn 1,8 ngàn nhân công tham gia thi công các hạng mục. ACV cũng chỉ đạo liên danh nhà thầu lập kế hoạch thi công chi tiết từng tháng.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây