Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Chuẩn bị cắm mốc bàn giao 3 ngàn lô đất Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn

TTĐT – Chiều ngày 1- 4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã có buổi làm việc với các sở ngành và UBND H.Long Thành về tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).
z2411001428876_d8fc432aa49104615701bbb02d56c080.jpg 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Theo báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, đối với đất các tổ chức đến nay đã thực hiện 17/18 tổ chức với diện tích hơn 1.894 ha với tổng số tiền đã bồi thường hơn 944 tỷ đồng và tiếp tục thu hồi diện tích đất còn lại.
Về phần đất cá nhân, UBND huyện Long Thành đã công khai và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 3.463 hộ dân với số tiền hơn 7,1 ngàn tỷ đồng. Trong đó, đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 2.364 hộ dân với số tiền hơn 5,4 ngàn tỷ đồng.
Một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án hiện nay là xử lý các trường hợp chuyển nhượng, cho tặng bằng giấy tay. UBND huyện Long Thành cũng đã tổng hợp các trường hợp cụ thể báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo phương án xử lý.
z2411001400620_1c5c0db43b38a5cbc4708e0258a4493e.jpg 
Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành Lê Văn Tiếp báo cáo về tiến độ thực hiện dự án
Về xét duyệt tái định cư, hiện Hội đồng xét duyệt tái định cư cấp xã (xã Bình Sơn) đã tổ chức được 748/1795 hộ đã có hồ sơ đã chuyển về UBND xã Bình Sơn. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, sắp tới Ban sẽ phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở TN-MT) và UBND huyện Long Thành tổ chức cắm mốc giao đất cho các hộ dân tại 5 khu (5, 7, 9, 10 và 11) với tổng số khoảng 3 ngàn lô đất.
z2411001438127_b08706555d5007cfcb6d9cb8c1b7996e.jpg 
Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam báo cáo về công tác xây dựng sân bay Long Thành 
Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu huyện Long Thành cần khẩn trương hơn nữa công tác xét duyệt tái định cư và việc cắm mốc đất Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn cần ưu tiên trước đối với 5 khu đất (khu 5, 7, 9, 10 và 11) của để bàn giao đất cho người dân xây dựng nhà trong mùa khô này. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan phải phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Long Thành để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, phải hoàn thành hồ sơ, trình phê duyệt đối với 578 hộ dân có hồ sơ đất đai đúng quy định trước ngày 15-5 tới. Đối với các trường hợp đất giấy tay cần phân loại ra từng hồ sơ cụ thể để xử lý đảm bảo đúng theo quy định.
Quốc Khánh

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây