Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm tại TP.Biên Hòa

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành và UBND TP.Biên Hòa về tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu kết luận buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Ngô Thế Ân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho biết, dự án đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản) chưa thể khởi công trong năm 2022. Nguyên nhân là do chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cũng như các thủ tục đầu tư.
 
Trong khi đó, dự án đường trục trung tâm TP.Biên Hòa (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn) dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong quý IV-2022.
 
Trước đó, theo dự kiến cả 2 dự án này đều sẽ được khởi công xây dựng trong năm 2022.

Ngoài 2 dự án nói trên, hiện nay, trên địa bàn TP.Biên Hòa có 7 công trình, dự án trọng điểm và các dự án xây dựng các khu tái định cư cũng đang được triển khai thực hiện. Theo đánh giá, hầu hết các dự án này đều đang bị chậm tiến độ.
 
Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn
Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng, các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP.Biên Hòa hiện nay đều đang bị chậm tiến độ. Trải qua một thời gian dài thực hiện, tiến độ triển khai các công trình, dự án chưa có chuyển biến tích cực. Trong đó, khó khăn, vướng mắc lớn nhất vẫn nằm ở công tác giải phóng mặt bằng. Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các sở, ngành liên quan phải phối hợp, hỗ trợ TP.Biên Hòa tháo gỡ các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm.
 
Riêng với dự án đường trục trung tâm TP.Biên Hòa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần bóc tách hạng mục cầu Thống Nhất để triển khai riêng nhằm khởi công hạng mục này trong thời gian sớm nhất mà cụ thể là trong tháng 10-2022.

Tác giả: Vi Quân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây