Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Không lấy khó khăn để bao biện cho sự chậm trễ...

Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh về triển khai công tác thu hồi đất, kịp bàn giao mặt bằng khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) trong buổi làm việc vừa qua với huyện Long Thành và các sở, ngành liên quan.​

Theo lãnh đạo tỉnh, chậm nhất đến tháng 6-2019 phải ban hành được quyết định thu hồi đất. Theo đó, đối với phần đất của các tổ chức sẽ do Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT) thực hiện, phần đất của cá nhân thuộc trách nhiệm của huyện Long Thành. Xác định đây là nhiệm vụ rất khó khăn song các sở, ngành phải tích cực phối hợp với huyện Long Thành để đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, không vì khó khăn chung để bao biện cho sự chậm trễ của mình.

Tháng 6-2019 phải ra được quyết định thu hồi đất

Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành Nguyễn Tấn Hưng cho biết, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng và dự trù các công việc liên quan phải tiến hành. Trong đó, đối với công tác kiểm đếm tài sản của các tổ chức và hộ dân, huyện chia lực lượng thành 8 nhóm để triển khai. Tuy nhiên, với số lượng thửa đất của hộ gia đình, cá nhân là 12.381 thửa thì công tác kiểm kê tài sản sẽ mất nhiều thời gian. Dự kiến toàn bộ phần diện tích thuộc nhiệm vụ kiểm kê của huyện Long Thành phải mất 6 tháng mới hoàn thành.

Cũng theo lãnh đạo huyện Long Thành, hiện công tác đo đạc bản đồ, xuất hồ sơ kỹ thuật của từng thửa đất chưa được hoàn tất. Điều này dẫn đến việc xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc kiểm đếm và ban hành thông báo thu hồi đất cho từng hộ gia đình và cá nhân ngay trong năm 2018 là không khả thi. Do đó, lãnh đạo UBND huyện Long Thành kiến nghị, dời việc ban hành quyết định thu hồi đất vào đầu năm 2019 sau khi đã hoàn thành đo đạc bản đồ, xuất hồ sơ từng thửa đất.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đối với vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu phải đẩy nhanh các thủ tục liên quan để có thể triển khai công việc kiểm đếm tài sản. Do khối lượng công việc nhiều nên các lực lượng được phân công phải phối hợp chặt chẽ với nhau ngay từ đầu. Việc kiểm đếm cần tiến hành một lần, được sự nhất trí của các cơ quan phối hợp, tránh kiểm đếm lặp đi lặp lại. Trong đó, ưu tiên kiểm đếm trước đất đai các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là chùa, nhà thờ… để có kế hoạch tái xây dựng các cơ sở tôn giáo này. Trên cơ sở đó, tỉnh và huyện ban hành quyết định thu hồi đất, thông báo cho tổ chức, cá nhân. “Về nguyên tắc, phần đất thuộc các cơ quan, tổ chức sẽ do tỉnh ra quyết định thu hồi đất; phần đất hộ gia đình, cá nhân thuộc trách nhiệm của huyện. Đất của các hộ gia đình, cá nhân phải hoàn thành kiểm đếm trong tháng 1 và 2-2019 để sớm ra quyết định thu hồi”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

Phối hợp để giải quyết khó khăn 

Để công tác thu hồi đất tiến hành không phát sinh nhiều vướng mắc, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu huyện Long Thành sớm xây dựng phương án triển khai, định rõ mốc thời gian, cần bổ sung nhân lực cụ thể để UBND tỉnh và Sở TN-MT điều động cán bộ chuyên môn từ các nơi khác về hỗ trợ. Do nhân lực của huyện Long Thành chắc chắn sẽ không đủ nên Sở TN-MT cần quán triệt cán bộ, nhân viên thuộc 3 khối là Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Phát triển quỹ đất và Phòng TN-MT các huyện phải sẵn sàng tinh thần khi được điều động, biệt phái về làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành. Những lực lượng bổ sung này trong thời gian tiến hành đo đạc, kiểm đếm, áp giá bồi thường… sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của địa phương.

Một nhiệm vụ cấp bách nữa là tiến hành tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác bồi thường và cả hệ thống chính trị ở 6 xã có diện tích đất thu hồi cho dự án. Từ nay đến ngày 15-12-2018, phải tổ chức xong công tác tập huấn tuyên truyền cho cán bộ thực hiện công tác bồi thường và cán bộ chủ chốt của 6 xã. Khi người dân có thắc mắc, khiếu nại, đội ngũ cán bộ cơ sở đều có thể trả lời thấu đáo, tránh phát sinh những vụ việc phức tạp. Bên cạnh đó, tất cả các thông tin về dự án (kể cả về giá đền bù) đều phải được công khai tại trụ sở UBND các xã để tạo sự minh bạch đối với người dân. “Cần phải đưa nhiệm vụ giải phóng mặt bằng sân bay vào nội dung giao ban hằng tuần của huyện Long Thành và các sở, ngành để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện cùng phối hợp giải quyết những vướng mắc, khó khăn khi phát sinh. Những nội dung nào thuộc sở, ngành, địa phương thực hiện chậm thì lãnh đạo đơn vị đó phải chịu trách nhiệm. Quan điểm nhất quán là việc khó phải cùng nhau tháo gỡ chứ không phải lấy đó làm nguyên nhân để bao biện khi chậm trễ thực hiện nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu.

Văn Gia

Tác giả: Vương Văn Thế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây