Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Giám sát các dự án đầu tư công

Ngày 6-9, Ban Kinh tế ngân sách (HĐND tỉnh) đã tổ chức chương trình giám sát một số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và TP. Biên Hòa. Tham gia cùng đoàn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng.​

Buổi sáng, đoàn giám sát tiến độ thực hiện dự án đường kết nối vào cảng Phước An và dự án tuyến thoát nước dải cây xanh tại huyện Nhơn Trạch. Buổi chiều đoàn giám sát kết quả thực hiện dự án đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại giai đoạn 2016 - 2020 tại TP. Biên Hòa.

Báo cáo của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2018 đơn vị được giao là 1.890 tỷ đồng. Hiện Ban đang triển khai thực hiện 86 dự án trên các lĩnh vực giao thông, hạ tầng công cộng, văn hóa xã hội, giáo dục và y tế… Trong 8 tháng của năm 2018 đã hoàn thành được 11 dự án, chủ yếu là các công trình thuộc hạ tầng giao thông. 14 dự án khác cũng đã được khởi công trên các địa phương của tỉnh. Lũy kế đến nay, giá trị giải ngân đạt hơn 804 tỷ đồng (42% nguồn vốn), trong đó giá trị khối lượng thực hiện mới chỉ đạt gần 583 tỷ đồng (gần 31%) kế hoạch năm.


 Đoàn giám sát kiểm tra dự án đường kết nối vào cảng Phước An, huyện Nhơn Trạch.

Tại các dự án được giám sát, tình hình thực hiện vẫn chậm so với kế hoạch đề ra. Đối với dự án đường vào cảng Phước An hiện vẫn còn 7 hộ dân chưa được giải tỏa. Dự kiến tuyến đường này sẽ được khởi công trong tháng 10-2018. Dự án tuyến thoát nước dải cây xanh dài 8,6km đã thực hiện được 5,2km đoạn từ đường 25B đến đường số 1 (đường Lê Hồng Phong); hiện vẫn còn 3,4km từ đường số 1 đến rạch Vũng Gấm chưa hoàn thành công tác bồi thường. Đối với dự án trường học tiên tiến hiện đại tại Trường tiểu học Nguyễn An Ninh và Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh ở TP. Biên Hòa, công tác tập huấn cho giáo viên đã hoàn thành nhưng thiết bị vẫn đang trong quá trình lắp đặt.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhận định, các dự án này đã có kế hoạch thực hiện từ lâu nhưng hiện nay vẫn chậm so với tiến độ đề ra. Để tháo gỡ khó khăn, Ban quản lý các dự án tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là tại những dự án hạ tầng liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các hộ dân đã được bồi thường nhưng vẫn không chịu di dời phải tính đến phương án cưỡng chế.

Theo kế hoạch, ngày 12-9 tới đây, đoàn giám sát sẽ làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện tiến độ các dự án đầu tư công.

Vương Thế

Tác giả: Vương Văn Thế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây