Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Tỉnh ủy xem xét vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư công

(CTTĐTBP) - Sáng 11/6, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố về triển khai thực hiện các dự án đầu tư công. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đồng chủ trì.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng dự.

Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn giao năm 2020 của tỉnh hơn 4.475 tỷ đồng, giải ngân 5 tháng hơn 774 tỷ đồng, đạt 17,3% kế hoạch tỉnh giao. Ước thực hiện giải ngân 6 tháng đầu năm 1.150 tỷ đồng, đạt 25,7% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân 5 tháng hơn 159 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch và ước thực hiện giải ngân 6 tháng đầu năm 300 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch. Vốn ngân sách địa phương giải ngân 5 tháng hơn 615 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch; ước thực hiện 6 tháng 850 tỷ đồng, đạt 22,1% kế hoạch tỉnh giao.
 
pbt tt tinh uy
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thị Hằng phát biểu kết luận cuộc họp

Tổng khởi công mới năm 2020 là 33 dự án. Đến nay, 6 dự án đã thi công, 13 dự án đang đấu thầu và 14 dự án đang hoàn thiện thủ tục. Nguyên nhân chủ yếu giải ngân thấp do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vướng; thủ tục đầu tư thực hiện còn chậm, nhất là công tác lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán thực hiện quy trình 2 bước. Nhiều dự án phải bổ sung, chỉnh sửa thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh chưa đấu giá được nên chưa có nguồn để giải ngân.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố đã giải trình, làm rõ thêm nguyên nhân giải ngân vốn chậm và những vướng mắc của các dự án. Từ nay đến cuối năm 2020, các địa phương sẽ chỉ đạo các ngành vào cuộc quyết liệt, tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm giải phóng mặt bằng, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Một số địa phương đề nghị xin chuyển một phần vốn dự án sang năm 2021 để tiếp tục thực hiện. Hiện nay, đơn giá vật tư xây dựng tại huyện Bù Gia Mập cao. Do đó huyện đề nghị tỉnh có hướng dẫn đơn giá thống nhất. Ngoài ra, huyện kiến nghị tỉnh hỗ trợ vốn để xây dựng trường học tại xã Phú Nghĩa.

Tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thị Hằng yêu cầu, cần tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan thẩm định trong triển khai thực hiện các dự án. Cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ các thủ tục thẩm định, tính toán để làm tốt hơn công tác phê duyệt, đấu thầu. Đối với giải phóng mặt bằng, Phó bí thư yêu cầu các địa phương cần vận dụng tất cả các kênh, các giải pháp quyết tâm thực hiện.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thị Hằng cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án tỉnh xem xét lại các dự án chưa đền bù, giải phóng mặt bằng nhưng đã triển khai đấu thầu xây lắp. Bên cạnh tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư, các sở, ngành, cơ quan tham mưu về vốn cần phải có sự quan tâm sâu sát của cấp ủy các địa phương, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Đặc biệt, sự vào cuộc của hệ thống cơ quan dân vận, mặt trận giúp công tác giải phóng mặt bằng tiến triển tốt hơn, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư công và đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới./.

Tác giả: Theo Đài PT-TH và Báo Bình Phước

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây