Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với tỉnh Đồng Nai về 2 dự án cao tốc

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 14 tháng 3, Phó Thủ tướng, Trưởng đoàn kiểm tra số 6 của Chính phủ, Hồ Đức Phớc đã chủ trì buổi làm việc với các địa phương liên quan nhằm nghe báo cáo về tiến độ thi công các dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành. Buổi làm việc có sự tham gia của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng và Hồ Văn Hà.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Bộ Xây dựng cho biết, tổng khối lượng thi công dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện đã đạt gần 90%. Nhiều gói thầu đã hoàn thành thi công, trong khi số còn lại đang trong quá trình thi công và sản lượng đạt gần 70%. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong quý II năm 2025.

Các gói thầu J1 (cầu Bình Khánh) đã đạt hơn 88% sản lượng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8 năm 2025. Gói thầu XL-NG51 (nút giao với quốc lộ 51) dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2026. Gói thầu J3-1 (cầu Phước Khánh) hiện đang trong quá trình đấu thầu và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2026.

Đối với Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, thành phần 3 qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thi công đúng tiến độ và sẽ thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 4 tới. Trong khi đó, các dự án thành phần 1 và 2 qua tỉnh Đồng Nai đang có sản lượng thi công đạt thấp.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng, đối với công tác giải phóng mặt bằng, Đồng Nai phấn đấu trong tháng 5 tới sẽ hoàn thành bàn giao 300m mặt bằng còn lại của Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đối với Dự án đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu, tỉnh sẽ cơ bản bàn giao mặt bằng trong tháng 3-2025. Đối với công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dự án thành phần 1 sẽ hoàn thành trong tháng 4-2025 và dự án thành phần 2 hoàn thành trong tháng 7-2025. Tỉnh hiện cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan và đã cơ bản tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc về vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị chủ đầu tư dự án thành phần 2, Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là Ban Quản lý dự án 85 cần phối hợp chặt chẽ, đôn đốc các nhà thầu làm ngày, làm đêm, có phần mặt bằng nào thì triển khai thi công ngay để đẩy nhanh tiến độ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã đánh giá Đồng Nai là tỉnh có nhiều dự án cần thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Ông cũng ghi nhận và biểu dương những thành quả mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục chú trọng để hoàn thành sớm công tác giải phóng mặt bằng và di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho hai dự án đã nêu. Trong quá trình này, tỉnh cần chú ý đến việc xây dựng các khu tái định cư phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng.

Nhấn mạnh, hiện nay toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực phấn đấu để năm 2025 tăng trưởng ít nhất 8%, tạo nền tảng tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới. Để tăng trưởng, bên cạnh các động lực như tăng trưởng, kích cầu tiêu dùng thì đầu tư, nhất là đầu tư công vào cơ sở hạ tầng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng, cả 2 dự án không còn nhiều vướng mắc, do đó, các đơn vị liên quan phải phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch.

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây