Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

5 dự án trọng điểm quốc gia ngành năng lượng đang triển khai tại Đồng Nai

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 29-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Tại điểm cầu trực tuyến Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng đã chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Dựa trên báo cáo từ các đơn vị và địa phương Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cho biết, tiến độ của các dự án quan trọng quốc gia và trọng điểm ngành năng lượng đang chậm. Sự chậm trễ này có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và an ninh năng lượng quốc gia.

Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng đã thông tin về tình hình triển khai 5 công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã tích cực làm việc với các chủ đầu tư và đơn vị liên quan để thúc đẩy tiến độ hoàn tất các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công, nhằm sớm đưa các dự án vào hoạt động.

Đặc biệt, đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, tỉnh đã chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến chuẩn bị mặt bằng, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sử dụng hạ tầng, dịch vụ hạ tầng tại Khu công nghiệp Ông Kèo. Hiện tại, công tác thi công xây lắp đã đạt 99,8%, và dự kiến Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 sẽ đi vào vận hành thương mại vào tháng 8-2025, trong khi Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 dự kiến vận hành vào tháng 11-2025.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 - dự án trọng điểm năng lượng
Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 - dự án trọng điểm năng lượng

Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng đã thu hồi đất được hơn 66/92 hécta, đạt 72% diện tích. Phần diện tích còn lại tỉnh phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 15-6-2025.
 
3 dự án còn lại là nhằm giải tỏa công suất cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4: gồm: Đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái, Đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Trạm biến áp 500kV Long Thành, Đường dây 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè. Tỉnh đã chỉ đạo huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch phấn đấu hoàn thành vận động bàn giao mặt bằng trong tháng 6-2025.
 
UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện tiếp tục phối hợp với các địa phương công bố giá bồi thường để tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng các vị trí móng trụ còn lại; chỉ đạo đơn vị thi công thi công dựng trụ, kéo dây ngay các vị trí móng trụ đã vận động bàn giao mặt bằng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn hoan nghênh tinh thần quyết tâm của tỉnh Đồng Nai, đồng thời yêu cầu tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án điện để bàn giao cho chủ đầu tư thi công. Trong đó, đặc biệt lưu ý tiến độ Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, các dự án giải tỏa công suất cho 2 dự án nhà máy điện này.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây