Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Trong tháng 6 phải bàn giao mặt bằng thi công các công trình điện trọng điểm quốc gia

Trên đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tại buổi làm việc với Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam và các sở, ngành, địa phương về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình điện trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh sáng 7-6.​

Theo ông Đoàn Tấn Phong, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 3 công trình dự án điện trọng điểm quốc gia đang được triển khai thi công. Tuy nhiên, hiện công tác giải phóng mặt bằng tại các công trình này vẫn chưa thể hoàn tất. Cụ thể, công trình đường dây 500kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên còn 8/165 vị trí trụ móng chưa được bàn giao mặt bằng. Các vị trí này nằm trên địa bàn các huyện Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom và Vĩnh Cửu; Dự án đường dây 500kV Sông Mây - Tân Uyên còn 12/60 vị trí trụ móng chưa được bàn giao mặt bằng thuộc địa bàn huyện Vĩnh Cửu; Dự án Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đấu nối hiện còn 10/24 vị trí móng trụ và phần hành lang chưa được bàn giao mặt bằng.


Đại diện Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam báo cáo tại buổi làm việc.

Liên quan đến 3 công trình điện trọng điểm quốc gia này, tháng 12-2017, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận trực tiếp chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình lưới điện trên để giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái yêu cầu các đơn vị, sở, ban, ngành và các địa phương có dự án đi qua phải quyết liệt thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ. Các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Trong tháng 6 này, phải hoàn tất bàn giao mặt bằng các công trình cho ngành điện thực hiện thi công và tiến hành kéo đường dây trong tháng 7 tới.

Trong quá trình thực hiện, cần tiến hành khảo sát các hộ dân bị ảnh hưởng đặc biệt để có phương án đền bù hợp lý, tránh thiệt thòi cho người dân. Trường hợp không chấp hành, cần thiết các địa phương phải có biện pháp hành chính để bảo đảm tiến độ.

P.V

Tác giả: P.V

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây