Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Sân bay Long Thành: Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 6-1

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại buổi làm việc với các sở, ngành và UBND huyện Long Thành về công tác hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, diễn ra vào ngày 2-1.

Theo đó, các đơn vị liên quan bổ sung thông tin hoàn tất báo cáo trước ngày 6-1 để UBND tỉnh gửi Hội đồng Thẩm định Nhà nước xem xét và trình Chính phủ phê duyệt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: đây là dự án được Quốc hội giám sát chặt chẽ, vì vậy các thủ tục yêu cầu làm nhanh nhưng phải đúng quy định để tránh việc làm lại nhiều lần, mất thời gian.

Báo cáo F/S của dự án được điều chỉnh còn 12 chương, cụ thể: Giới thiệu tổng quan của dự án; Sự cần thiết phải thực hiện dự án; Vị trí, hiện trạng khu vực thực hiện dự án; Xây dựng hạ tầng khu vực tái định cư, tái lập hạ tầng xã hội; Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống người dân; Điều chỉnh địa giới hành chính; Đánh giá tác động môi trường dự án; Phương án khai thác, sử dụng ngắn hạn quỹ đất chưa xây dựng hạ tầng; Tổng mức đầu tư và huy động vốn; Tổ chức thực hiện; Kết luận, kiến nghị.

Theo kế hoạch, năm 2018 sẽ tập trung giải phóng mặt bằng khu đất tái định cư, khu nghĩa trang; xây dựng hạ tầng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn trước, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm để sớm bàn giao mặt bằng cho dân xây dựng nhà ở. Việc giải phóng mặt bằng cho sân bay dự kiến hoàn thành trước năm 2021.

Khắc Giới

 

Tác giả: Khắc Giới

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây