Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 01/2019

Kế hoạch thực hiện vốn đầu tư xây dựng năm 2019 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý được giao 6.683 tỷ đồng, bằng 92% so năm 2018. Dự ước tháng 01 năm 2019 vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 350,5 tỷ đồng, giảm 67,92% so tháng trước; so cùng kỳ tăng 22%. Nguyên nhân giảm mạnh so tháng trước do tháng 12 năm 2018 các dự án đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành kế hoạch năm, bên cạnh đó bước sang tháng 01 năm 2019 là tháng giáp tết Nguyên Đán nên các dự án chủ yếu thực hiện ở các công trình chuyển tiếp từ năm trước.

Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh quản lý
Ước tháng 01 thực hiện 202,89 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trong tháng như sau:
- Công trình chuyển tiếp: Dự án hồ chứa nước Gia Măng Huyện Xuân Lộc. Vốn kế hoạch năm 2019 là 15 tỷ đồng, Dự ước khối lượng thực hiện trong tháng 1/2019 là 10 tỷ đồng; Dự án đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020. Năm 2019 vốn kế hoạch là 56 tỷ đồng. Dự ước khối lượng thực hiện tháng 1/2019 là 4,3 tỷ đồng, tính đến thời điểm hiện nay tất cả trang thiết bị theo hợp đồng công trình đã được tập kết khoảng 80%; Dự án xây dựng mới Cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai. Vốn kế hoạch là 160 tỷ đồng. Dự ước khối lượng thực hiện trong tháng 1/2019 là 7 tỷ đồng; Dự án Đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành), huyện Nhơn Trạch. Vốn kế hoạch 2019 là 70 tỷ đồng. Hiện tại đang tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, đã hoàn thành công tác chi trả “ riêng còn 7 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù”. Dự ước khối lượng thực hiện trong tháng 1/2019 là 3,8 tỷ đồng.
- Các dự án chuẩn bị đầu tư:  Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Dự án mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Vốn kế hoạch năm 2019 là 40 tỷ đồng.
- Các dự án khác:  Dự án xây dựng nâng cấp mở rộng đường Đỗ Văn Thi xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa. Dự ước tháng 1/2019 thực hiện 1,5 tỷ đồng; Dự án xây dựng đường suối chồn – Bàu Cối – TX Long Khánh. Dự ước thực hiện tháng 1/2019 là 2 tỷ đồng; Dự án xây dựng nâng cấp đường vào khu hành chính huyện Long Thành dự ước thực hiện tháng 1 /2019 là 2 tỷ đồng.
Nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp huyện quản lý
Dự ước tháng 01 năm 2019 thực hiện 120,35 tỷ đồng, tăng 35,92% so cùng kỳ. Tháng 01 chủ yếu thực hiện các công trình chuyển tiếp như: Dự án xây dựng trường tiểu học Nguyễn Thị Sáu (TP.Biên Hòa) ước thực hiện 1,5 tỷ đồng; Dự án xây dựng trường tiểu học Phước Tân (TP.Biên Hòa) 3,5 tỷ đồng... các dự án khác đang tích cực triển khai để hoàn thành kế hoạch.
Nguồn vốn ngân sách Nhà Nước do cấp xã quản lý
Dự ước tháng 01 thực hiện 27,29 tỷ đồng, tăng 31,94% so với cùng kỳ.
Nhìn chung tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng đầu năm còn thấp là do hầu hết các dự án mới chưa được khởi công chủ yếu thực hiện các công trình chuyển tiếp, bên cạnh đó còn gặp những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân,  đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng... nên tình hình thực hiện vốn đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước còn thấp.

vondaututhuchientunguonngansachnhanuoc-T012019.jpg

 Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây