Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tiến độ dự án Sân bay Long Thành

TTĐT - Ngày 29-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế (sân bay) Long Thành và thăm, tặng quà cho các hộ dân đang sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án thành phần 2, dự án đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1 tại hiện trường
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án thành phần 2, dự án đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1 tại hiện trường

Tham gia đoàn còn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT); Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp…
Về phía tỉnh Đồng Nai, tiếp và tham dự với đoàn công tác có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cùng các sở, ngành và lãnh đạo H.Long Thành.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác, lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư xây dựng giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành cho biết, đến thời điểm này, khối lượng đã thi công đào, đắp đất và lu nền đường đạt gần 53 triệu m3.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các nhà thầu thi công dự án xây dựng sân bay Long Thành
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các nhà thầu thi công dự án xây dựng sân bay Long Thành

Hiện các đơn vị thi công đang tập trung triển khai khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và khu vực bố trí các dự án thành phần 1, 2, 4 theo đúng kế hoạch, bảo đảm khởi công đồng bộ các hạng mục chính trong quý I/2023.

Hạng mục đường băng, sân đỗ sẽ tiến hành đấu thầu vào tháng 2 tới, riêng hạng mục nhà ga hành khách (được xem là quan trọng nhất của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1) do đấu thầu lần đầu không thành công nên tiến độ bị chậm 6 tháng. ACV đang xây dựng kế hoạch để đấu thầu lại gói thầu xây dựng phần thân nhà ga và lắp đặt thiết bị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng thăm hỏi các hộ dân đang sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng thăm hỏi các hộ dân đang sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Về công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, khu vực 2.532 ha đất phục vụ xây dựng sân bay giai đoạn 1 tỉnh đã bàn giao cho ACV hơn 97% diện tích đất. Phần diện tích còn lại của toàn bộ dự án, các ngành chức năng của tỉnh và huyện Long Thành đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của Đồng Nai trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, công tác này chưa đạt mục tiêu đề ra. Thủ tướng yêu cầu, hết quý I/2023, Đồng Nai phải hoàn thành bàn giao hết toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công xây dựng dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 và cố gắng hết quý II/2023, bàn giao xong mặt bằng hai tuyến giao thông kết nối với sân bay để khởi công xây dựng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho một số hộ dân sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho một số hộ dân sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh cần thực hiện rà soát, giải thích cho người dân hiểu rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư để tạo sự đồng thuận trên cơ sở nguyên tắc là hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp và bảo đảm đời sống người dân nơi tái định cư bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Về 4 dự án thành phần xây lắp sân bay Long Thành, Thủ tướng nhấn mạnh: dự án thành phần số 2 và số 3 có ý nghĩa quyết định đã bố trí được ngân sách, vấn đề lớn nhất là phối hợp, tổ chức thực hiện. Gói thầu phần thân nhà ga hành khách bị hủy thầu, ACV là chủ đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ GTVT chịu trách nhiệm trong việc tổ chức đấu thầu lại gói thầu này. Thủ tướng cũng lưu ý, cần tính toán thêm phương án trong trường hợp không có nhà thầu tham gia dự thầu; quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc về dự án xây dựng sân bay Long Thành
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc về dự án xây dựng sân bay Long Thành

Để đảm bảo tiến độ dự án, Thủ tướng yêu cầu lập Tổ công tác do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng với sự tham gia của lãnh đạo các bộ. Phó Thủ tướng sẽ trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra dự án sân bay Long Thành để kịp theo tiến độ.

Tác giả: Phan Anh - Quốc Khánh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây