Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Tăng tốc dự án Sân bay Long Thành

(CTT-Đồng Nai) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu về tiến độ, các đơn vị liên quan, từng cán bộ, kỹ sự, công nhân, người lao động phải xác định rõ năm 2024 là năm tăng tốc của dự án Cảng hàng không Quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1.
Thi công công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1.
Thi công công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Cố gắng rút ngắn tiến độ
Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm. Trong đó, đối với dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ quán triệt đến các đơn vị liên quan (nhà thầu, tư vấn, giám sát…), đến từng cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động xác định rõ năm 2024 là năm tăng tốc, năm 2025 là năm bứt phá để 6 tháng đầu năm 2026 tập trung hoàn thiện, bàn giao đưa vào khai thác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là dự án quan trọng quốc gia, đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ duyệt dự án đầu tư từ năm 2020 nhưng quá trình triển khai giai đoạn đầu rất chậm. Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tích cực, hỗ trợ, quan tâm của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, đến nay có nhiều chuyển biến tích cực. Sau 2 năm đã triển khai được khối lượng lớn công việc, trong đó đặc biệt đã lựa chọn được nhà thầu quốc tế đối với gói thầu lớn, quan trọng nhất của dự án (gói thầu nhà ga hành khách).

Thời gian tới, các bộ, ngành khẩn trương triển khai các dự án thành phần, bảo đảm hoàn thành đồng bộ với các hạng mục chính của dự án khi đưa vào vận hành khai thác. Phấn đấu, cố gắng rút ngắn tiến độ hoàn thành, thi công khẩn trương, tiết kiệm thời gian thi công.

Các chủ đầu tư khẩn trương xây dựng lại tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết, mốc tiến độ hoàn thành mới của hạng mục, dự án thành phần làm cơ sở triển khai, kiểm tra và theo dõi giám sát. Các đơn vị liên quan phải thường xuyên kiểm tra, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng công trình theo quy định. Công trình phải mang dấu ấn kiến trúc, bố trí cây xanh, cảnh quan phù hợp góp phần tăng thêm vẻ đẹp của công trình. “6 tháng đầu năm 2026 phải tập trung hoàn thiện, bàn giao đưa vào khai thác”- thông báo kết luận nêu rõ.

Các gói thầu chính đang đáp ứng tiến độ
Trong toàn bộ dự án đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1, dự án thành phần 3-xây dựng các công trình thiết yếu trong sân bay là dự án thành phần quan trọng bậc nhất. Tại dự án thành phần này, công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1 là công trình có tổng vốn đầu tư lớn nhất và quan trọng nhất. Đây cũng là công trình đóng vai trò đường găng tiến độ của toàn bộ dự án.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1 được chính thức khởi công vào cuối tháng 8-2023. Ngay sau lễ khởi công, liên danh các nhà thầu thi công đã khẩn trương huy động trên công trường hơn 2 ngàn nhân lực, hơn 800 trang thiết bị tập trung thi công các hạng mục của dự án. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn liên danh nhà thầu vẫn huy động gần 400 nhân sự bám công trường và tổ chức thi công xuyên Tết. “Đến nay toàn bộ khối lượng phần ngầm đã thi công xong đưa công trình về cao độ 0.00”- đại diện ACV cho biết.

Cũng theo ACV, về tiến độ các hạng mục tiếp theo của công trình nhà ga hành khác, theo dự kiến việc thi công kết cấu bê tông cốt thép sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024, trong đó cơ bản hoàn thành phần mái nhà ga từ tháng 8-9 năm 2024 để bắt đầu lắp dựng kết cấu thép mái.

Song song với tiến độ thi công phần thô, toàn bộ công tác mua sắm, đặt hàng thiết bị cũng đã được triển khai ký hợp đồng với các nhà cung cấp và nhà sản xuất để triển khai công tác sản xuất, gia công cấu kiện... đáp ứng tiến độ đề ra.

Theo ACV, về tiến độ gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sẽ phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần xây dựng trước tháng 12-2025. Hoàn thành lắp dựng mặt đứng trước tháng 3-2026 song song với công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị vận hành thử (test) từ đầu năm 2026.

Đối với gói thầu 4.6-thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay (ga hàng hoá, hangar, cách ly) và các công trình khác, ACV cho biết, dự kiến sẽ hoàn thành thi công đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ trước tháng 6-2025.

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây