Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Rà soát lại tiến độ các gói thầu xây dựng trong Khu tái định cư Sân bay Long Thành

TTĐT - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại buổi làm việc với các sở, ngành, UBND H.Long Thành và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành vào chiều ngày 6-9.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát lại tiến độ các gói thầu trong dự án xây dựng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Hiện tại có nhiều gói thầu bị chậm tiến độ, khối lượng công trình đạt rất thấp. “Một số gói thầu khối lượng thi công thấp cho phép Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thanh lý hợp đồng và thay đơn vị thi công. Những nhà thầu bị thay sau này sẽ bị cấm tham gia các công trình, đặc biệt là những công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND H.Long Thành Lê Văn Tiếp báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND H.Long Thành Lê Văn Tiếp báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND H.Long Thành phải rà soát lại công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất H.Long Thành cùng các phòng, ban liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng khu vực triển khai giai đoạn 1 dự án trước ngày 15-9 tới. “Thời gian tới khi thời tiết bước vào mùa khô, tiến độ thi công dự án Sân bay Long Thành sẽ được đẩy nhanh, vì vậy H.Long Thành phải hết sức tập trung để bàn giao phần đất còn lại” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý.

Đại diện ACV báo cáo tại buổi làm việc
Đại diện ACV báo cáo tại buổi làm việc

Về công tác giải phóng mặt bằng, theo báo cáo, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi đất của 18/18 tổ chức trong vùng dự án. Đối với phần diện tích đất giao thông, sông, suối, thủy lợi hơn 80ha dự kiến sẽ được thu hồi trong tháng 9-2022.

Đối với phần diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đến nay, UBND H.Long Thành đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 6.735 trường hợp (trên tổng số hơn 7.174 trường hợp), với diện tích đất hơn 2.700 ngàn ha. UBND H.Long Thành đã chi trả tiền cho hơn 6.122 trường hợp với tổng số tiền hơn 12.600 tỷ đồng.

Tác giả: Khắc Giới

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây