Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra hiện trường tiến độ dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 16-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra hiện trường tiến độ dự án Cảng hàng không Quốc tế (sân bay) Long Thành. Về phía tỉnh Đồng Nai tiếp và làm việc với Phó Thủ tướng có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo các sở, ngành và H.Long Thành.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án xây dựng sân bay Long Thành ngoài hiện trường
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án xây dựng sân bay Long Thành ngoài hiện trường

Theo báo cáo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đối với Dự án thành phần 3 - Sân bay Long Thành giai đoạn 1, ACV đã và đang triển khai đồng bộ các hạng mục, bám sát tiến độ và đúng tiến độ các hợp đồng đã ký.
Cụ thể hạng mục chính như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn và hệ thống giao thông kết nối đã được lần lượt khởi công trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023. Hiện đang được khẩn trương huy động, tập kết máy móc, nhân lực theo bảng tiến độ thi công chi tiết. Hiện trên toàn bộ công trường dự án đã huy động gần 3 nghìn người trong đó trực tiếp hơn 2 nghìn cán bộ chuyên gia giám sát, chỉ huy trưởng, cán bộ thi công, nhân viên, công nhân và các trang thiết bị máy móc để tập trung thi công 4 gói thầu chính.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe Thứ trưởng Bộ GTVT báo cáo tiến độ ngoài hiện trường dự án
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe Thứ trưởng Bộ GTVT báo cáo tiến độ ngoài hiện trường dự án

Đối với công trình san nền - thoát nước, tính đến ngày 13-10-2023, tổng khối lượng đào đắp thực tế đạt hơn 87,96% tổng khối lượng thi công. Các khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các khu vực bố trí các Dự án thành phần 1, 2, 4 đã hoàn thành để khởi công đồng bộ các hạng mục chính.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì buổi làm việc
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì buổi làm việc

Đối với công trình Nhà ga hành khách, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc hạng mục phần thân Nhà ga hành khách theo đúng tiến độ đề ra đảm bảo toàn bộ quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện một cách công tâm, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật Việt Nam về đấu thầu.
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng 2 tuyến đường kết nối với sân bay
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng 2 tuyến đường kết nối với sân bay

Ngay sau lễ khởi công thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách ngày 31-8-2023, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát đã triển khai ngay các công việc cụ thể như: Công tác chuẩn bị và nội nghiệp; Công tác ngoài hiện trường. Qua hơn 1 tháng thi công mặc dù gặp khó khăn về thời tiết liên danh nhà thầu thi công cơ bản đã đáp ứng tiến độ công tác chuẩn bị công trường và tích cực triển khai theo tiến độ tổng thể.
Thú trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc
Thú trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc

Về Công trình Hạ tầng sân bay, cụ thể là công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay (ga hàng hoá, hangar, cách ly) và các công trình khác ACV đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu liên quan tới hạng mục công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay (ga hàng hoá, hangar, cách ly) và các công trình khác theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam để khởi công đồng bộ với hạng mục phần thân nhà ga hành khách. Nhà thầu thi công xây dựng đã huy động nhân sự và máy móc thiết bị thi công: Hiện đã huy động 308 nhân sự và 145 trang thiết bị máy móc và triển khai các công việc cần thiết.
Các nhà thầu đang triển khai thi công trên công trường
Các nhà thầu đang triển khai thi công trên công trường

Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận nỗ lực của ACV đã đảm bảo tiến độ thi công sân bay, UBND tỉnh Đồng Nai nỗ lực trong công tác thực hiện giải phóng mặt bằng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành là công trình thế kỷ, có quy mô lớn, tính chất phức tạp và yêu cầu rất cao về chất lượng, công nghệ. Vì vậy đề nghị chủ đầu tư, các bộ, ngành, địa phương báo cáo đầy đủ tiến độ thực hiện dự án từ giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, thiết kế tổ chức thi công các gói thầu quan trọng.
Các thiết bị thi công được nhà thầu tập kết để triển khai xây dựng
Các thiết bị thi công được nhà thầu tập kết để triển khai xây dựng

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng về mặt phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, biểu tượng để khẳng định sự vươn lên của Việt Nam. Chính vì thế, những nhà thầu, tư vấn giám sát kỹ thuật yếu kém, không đủ năng lực, buông lỏng, thiếu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công phải được xử lý nghiêm.

Tác giả: Quốc Khánh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây