Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác triển khai dự án sân bay Long Thành

TTĐT - Ngày 6-4, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các thành viên Ban chỉ đạo về tiến độ xây dựng và giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành. Tại điểm cầu Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp.
pttg-thanh-16492323579511230846461060422.jpg
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp - Ảnh VGP
Tại cuộc họp, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư sân bay Long Thành cho biết, đến nay nhà thầu đã huy động trang thiết bị, máy móc, nhân lực đạt yêu cầu với hơn 700 phương tiện máy móc để thi công và được tổ chức thi công thành 32 dây chuyền đào đắp nền, sẵn sàng thi công 3 ca liên tục. Sau hơn một tháng thi công, công tác san nền đã hoàn thành toàn bộ các vị trí khoan cọc thử, cập nhật tiến độ tại các báo trước tổng khối lượng đạt được đến hết tháng 3/2022 đạt 2,5 triệu khối đất đào đắp vượt 500 ngàn khối so với kế hoạch.
Việc huy động công suất tối đa thi công 3 ca có thể đạt 12.000 khối/dây chuyền/ngày với 32 dây chuyền tổng công suất thi công 3 ca máy/ngày đêm có thể đạt gần 400.000 khối một ngày đêm. Tuy nhiên, do hiện trạng mặt bằng chưa được bàn giao hoàn chỉnh "xôi đỗ" và thiếu mặt bằng tại các khu đất đắp dự trữ nên chưa phát huy hết công suất, một số dây chuyền hoạt động chỉ đạt 80% công suất.
z3319249142602_e34c20a3ed3fbec46c0bc3ea626e8589060422.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành tại cuộc họp 
Cũng theo ông Thanh, ACV đã chuẩn bị đủ đối ứng 36.000 tỷ đồng sẵn sàng cho dự án. Năm 2022, dự kiến ACV sẽ giải ngân khoảng 8.500 tỷ đồng cho Dự án thành phần 3, chủ yếu cho các gói thi công san nền (từ cuối tháng 1/2022), nhà ga hành khách (phần móng cọc từ tháng 3, phần thân từ tháng 10/2022), thi công khu bay (từ tháng 12/2022), cũng như thiết kế kỹ thuật cho các hạng mục này và giải ngân giải phóng mặt bằng hệ thống giao thông kết nối.
ACV kiến nghị sớm mở rộng tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành và nút giao An Phú để bảo đảm hành khách quốc tế đi và đến Sân bay Long Thành được thuận lợi.
Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông - vận tải Lê Anh Tuấn cho rằng, tỉnh Đồng Nai đã rất cố gắng để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, tuy nhiên mặt bằng vẫn còn tình trạng "xôi đỗ". Theo kiến nghị của lãnh đạo Bộ Giao thông – vận tải, Đồng Nai tập trung công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 trước ngày 30/6/2022, bàn giao mặt bằng sạch, đặc biệt giải quyết dứt điểm các hộ dân tại các khu vực "xôi đỗ" trước ngày 30/4/2022.
z3319247153498_ee5cf77f4e57f369cf9d55d4fa50f8b4060422.jpgÔng Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) báo cáo tiến độ thi công sân bay Long thành tại cuộc họp
Báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, vẫn còn khoảng 146 hộ dân trong vùng dự án chưa thể di dời kịp, vì vậy tỉnh chưa bàn giao mặt bằng sạch hoàn toàn co chủ đầu tư. Tỉnh sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ tạm cư trong thời gian chờ xây nhà tái định cư để vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng. Tỉnh cũng đã nỗ lực tuyên truyền vận động người dân di dời sớm.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao Đồng Nai đã tích cực triển khai giải phóng mặt bằng cũng như sự chuyển biến tích cực của ACV trong triển khai thi công công trình. Phó thủ tướng nhấn mạnh: "Tiến độ phải được chốt, chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu và phải có các giải pháp thường xuyên, liên tục chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong dự án".
Phó thủ tướng Lê Văn Thành cũng yêu cầu tỉnh Đồng Nai phải làm quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm mục tiêu bàn giao toàn bộ 1.810 ha khu vực xây dựng sân bay giai đoạn 1 và khu vực dự trữ đất dôi dư (722 ha) trước ngày 30/4/2022; bàn giao 5.000 ha của cả dự án vào tháng 6/2022. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, quyết định thành công của dự án. Do đó, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án để đồng thuận triển khai thực hiện dự án.
DSC_3819060422.JPG
Thi công dự án sân bay Long Thành 
Đối với hạng mục nhà ga, đường băng, hai công trình "hồn cốt" của Cảng Hàng không, Bộ Giao thông – vận tải, Bộ Xây dựng, ACV chủ động phối hợp chặt chẽ để bảo đảm mục tiêu hoàn thành phê duyệt thiết kế trong tháng 7/2022, để có thể khởi công nhà ga trong tháng 10/2022, khởi công đường băng vào tháng 12/2022.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch, bảo đảm có tầm nhìn xa, đáp ứng nhu cầu giao thông nội bộ và khả năng kết nối sân bay Long Thành quy mô 100 triệu khách/năm với TP.HCM và các địa phương, tránh tình trạng nhỏ lẻ, manh mún.

 Khắc Giới

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây