Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức kiểm tra dự án sân bay Long Thành

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 6-7, đoàn công tác của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức dẫn đầu đã có chuyển khảo sát thực địa, làm việc với các đơn vị liên quan về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế (sân bay) Long Thành và dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức khảo sát, kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng dự án 2 tuyến giao thông kết nối Sân bay Long Thành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức khảo sát, kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng dự án 2 tuyến giao thông kết nối Sân bay Long Thành

Theo báo cáo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), trong tháng 6 vừa qua, đã thực hiện mở thầu đối với gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách (gói thầu 5.10). Trong tháng 7, ACV sẽ hoàn thành việc chấm thầu, lựa chọn nhà thầu đối với hạng mục này. Công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 8-2023.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay, đối với khu vực 1.810ha xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1 và khu vực 722ha dự trữ đất dôi dư, H.Long Thành đã cơ bản hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng.

Để phục vụ triển khai thi công đồng loạt các hạng mục sẽ được khởi công trong thời gian tới, ACV cũng kiến nghị H.Long Thành sớm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án 2 tuyến giao thông kết nối, đặc biệt là ưu tiên mặt bằng cho tuyến đường số 1.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu H.Long Thành tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 1 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng trong khu vực 1.810ha, Sở Tài chính hướng dẫn H.Long Thành khẩn trương hoàn thành thẩm định giá đất với trường hợp này. Công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 56 trường hợp còn lại trong giai đoạn 2 của dự án cũng phải hoàn thành trong tháng 7-2023.

Riêng đối với 2 tuyến đường kết nối Sân bay Long Thành, H.Long Thành cũng phải tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đối với tuyến đường số 1, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 7-2023.
Trước đó, đoàn công tác của UBND tỉnh cũng đã tiến hành khảo sát thực địa công tác giải phóng mặt bằng dự án 2 tuyến đường kết nối Sân bay Long Thành và tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây