Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Không thay đổi mục tiêu, cơ bản hoàn thành Dự án Sân bay Long Thành vào cuối năm 2025

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 20-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra hiện trường các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm gồm: Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành; 2 tuyến đường kết nối sân bay và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc. Về phía tỉnh Đồng Nai, tiếp và tham gia đoàn công tác có Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức.
Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1
Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1

Bộ Xây dựng cho biết, các dự án thành phần đang được triển khai đồng bộ. Cụ thể, với dự án thành phần 1, bao gồm trụ sở các cơ quan quản lý Nhà nước như: cảng vụ hàng không, hải quan, xuất nhập cảnh, công an địa phương, đã đồng loạt khởi công. Riêng trụ sở cơ quan kiểm dịch động/thực vật dự kiến khởi công trước tháng 5-2025.

Tại dự án thành phần 2, đài kiểm soát không lưu đã hoàn thành phần xây thô và đang tiến hành lắp đặt kết cấu thép trên đỉnh tháp, dự kiến hoàn thành vào ngày 30-4-2025. Việc lắp đặt thiết bị chuyên ngành sẽ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9-2025, sau đó là giai đoạn chạy thử từ tháng 10 đến tháng 12-2025, và đưa vào hoạt động từ tháng 12-2025.

Đối với các hạng mục dịch vụ và thiết yếu: Dự án thành phần 4 đã lựa chọn được các nhà đầu tư để triển khai cho 6 hạng mục ưu tiên, bao gồm 2 khu cung cấp suất ăn, xử lý vệ sinh tàu bay và bảo trì phương tiện mặt đất, cũng như các hangar bảo trì tàu bay.
Dự án thành phần 3, bao gồm các công trình thiết yếu trong sân bay, đã đạt được gần 40% khối lượng công việc. Tổng C​ông ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, 3/14 gói thầu đã cơ bản hoàn thành, 8/11 gói đang thi công và 3/11 gói đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu xây lắp.

Đặc biệt, gói thầu 5.10 (nhà ga hành khách) đã đạt hơn 35% tiến độ. ACV đang tích cực làm việc với nhà thầu Vietur và các đối tác quốc tế để đẩy nhanh tiến độ cung cấp thiết bị sớm hơn, đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2025.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, hiện nay, tỉnh đã hoàn thành phân khai khối lượng đá xây dựng phục vụ các dự án. Đồng Nai cơ bản đáp ứng nhu cầu gần 8 triệu m3 đá xây dựng phục vụ các dự án trọng điểm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu chậm nhất tới 31-12-2025 phải cơ bản hoàn thành Dự án Sân bay Long Thành, nếu không bảo đảm tiến độ thì thay người. Cùng với đó, khi Sân bay Long Thành xây dựng xong thì các dự án giao thông kết nối cũng phải xong.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng hoan nghênh Đồng Nai đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng dự án. Hiện nay, khi mặt bằng đã được bàn giao toàn bộ thì các chủ đầu tư, các nhà thầu phải tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây