Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Dự án sân bay Long Thành: 5 vị trí ưu tiên bàn giao đất.

TTĐT – Ngày 13-4, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND Võ Tấn Đức, Thứ trưởng Bộ Giao thông – vận tải (GT-VT) Lê Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, UBND H.Long Thành và đi kiểm tra thực địa công tác thu hồi đất, đền bù tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.
DSC_5502130422.JPG 
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng (đang phát biểu) cùng Thứ trưởng Bộ Giao thông – vận tải Lê Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với H.Long Thành và Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, H.Long Thành đã bàn giao đạt khoảng 80% tổng diện tích, tuy nhiên chưa giải phóng bàn giao được mặt bằng sạch vẫn còn một số hộ dân sinh sống trong vùng dự án dẫn đến mặt bằng có tình trạng “da beo”. Việc này dẫn đến khó khăn cho thi công, đặc biệt là đối với công tác điều phối đất thuộc hạng mục san nền dự án.
DSC_5509130422.JPG 
Chủ tịch UBND H.Long Thành báo cáo tiến độ thu hồi đất, công tác tái định cư cho người dân vùng dự án sân bay Long Thành
Để đảm bảo tiến độ, vừa qua Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành và các nhà thầu đã khảo sát thực tế tham mưu cho UBND H.Long Thành các vị trí cần ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng trước. Cụ thể, công trình nhà ga hành khách của sân bay đang thi công rất cần ưu tiên cho khu vực trữ đất số 3 và 4. Hai khu vực này để dự trữ nguồn đất không có khả năng tận dụng. Ngoài ra các khu vực số 14, 17 và 18 cũng cần được ưu tiên, đây là khu vực trữ nguồn đất có thể tận dụng khi san nền khu vực nhà ga hành khách. Như vậy, có 5 khu vực H.Long Thành cần ưu tiên giải phóng sớm để cho nhà thầu có mặt bằng thi công.
DSC_5503130422.JPG 
Ông Đỗ Tất Bình, Phó tổng giám đốc ACV, Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành báo cáo tiến độ thi công và những khó khăn do vướng mặt bằng
Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Anh Tuấn cũng cho rằng, tiến độ của dự án rất cấp bách, vì vậy H.Long Thành cần đẩy nhanh tiến độ di dời các hộ dân còn lại, bàn giao mặt bằng đối với 5 khu vực được ACV xác định để thi công.
Theo UBND H.Long Thành, đến nay địa phương đã bàn giao hơn 2,1 ngàn ha trong tổng số hơn 2,5 ngàn ha phục vụ dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 (gồm 1.810ha xây dựng sân bay và 722ha khu vực dự trữ đất dôi dư). Theo kế hoạch của UBND H. Long Thành huyện chuẩn bị bàn giao thêm phần mặt bằng ở những khu vực ưu tiên cho chủ đầu tư.
DSC_5585130422.JPG 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức thăm và động viên gia đình trong vùng dự án chuẩn bị di dời để bàn giao mặt bằng  
Chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu H.Long Thành tiếp tục có các biện pháp rút ngắn thời gian để bàn giao mặt bằng ở những khu vực Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành kiến nghị. H.Long Thành phải thực hiện chính sách tạm cư cho người dân để bàn giao mặt bằng sớm cho dự án. “Tôi gặp gỡ, trao đổi với các hộ dân ở đây, các gia đình rất đồng thuận. Vì vậy, chính quyền địa phương cần phải thực hiện các thủ tục nhanh để người dân bàn giao mặt bằng cho dự án” - Chủ tịch UBND tỉnh nói.

 Khắc Giới

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây