Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

bàn giao mặt bằng 3 bên dự án sân bay Long Thành

Theo kế hoạch, trong tháng 10, Đồng Nai sẽ thực hiện bàn giao mặt bằng khu vực ưu tiên để phục vụ xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1.
z2124024361110_8a4d51ef92d7889947fc4c22bce00fdd (1).jpg
Thanh lý vườn cây cao su trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng 
Khu vực ưu tiên giải phóng mặt phục vụ xây dựng sân bay Long Thành có diện tích hơn 1,8 ngàn ha. Hiện nay, đối với diện tích khoảng 1,2 ngàn ha vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai đã được các cơ quan chức năng thực hiện thanh lý.
Với phần diện tích khoảng 630 ha đất thuộc quyền sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân, UBND H.Long Thành đã thực hiện 6 đợt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Theo dự kiến, 2 đợt chi trả cuối cùng cũng sẽ được UBND H.Long Thành thực hiện trong tháng 10.
Theo cam kết, Đồng Nai sẽ thực hiện bàn giao mặt bằng khu vực 1,8 ngàn ha đất trong tháng 10-2020. Mới đây, tại buổi làm việc với đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) các bên đã thống nhất việc thực hiện bàn giao mặt bằng giữa 3 bên.
Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao mặt bằng khu vực này cho Cảng vụ Hàng không miền Nam để đơn vị này thực hiện bàn giao lại cho ACV. Trong trường hợp Chính phủ có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 trước thời điểm trên, sẽ thực hiện bàn giao măt bằng theo Quyết định phê duyệt dự án của Chính phủ. Trường hợp dự án chưa được phê duyệt sẽ thực hiện bàn giao bằng biên bản.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cũng yêu cầu Sở TN-MT lập bản đồ ranh mốc khu vực 1,8 ngàn ha để phục vụ việc bàn giao mặt bằng. Sau khi bàn giao, ACV cần nhanh chóng thực hiện việc xây dựng hàng rào để quản lý tốt mặt bằng, tránh tình trạng lấn chiếm.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cũng yêu cầu UBND H.Long Thành, Sở TN-MT và các đơn vị chức năng phối hợp quản lý chặt diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trong khu vực 1,8 ngàn ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.
Khi phát hiện bất cứ hành vi xâm phạm mặt bằng trong phạm vi thực hiện dự án sân bay Long Thành phải xử lý kịp thời, lập biên bản, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, xử lý nghiêm để làm gương.
Về phía Đồng Nai, tỉnh cũng sẽ có văn bản kiến nghị Chính phủ thực hiện việc bàn giao mặt bằng toàn bộ khu vực 5 ngàn ha xây dựng sân bay Long Thành trong thời gian tới. Trước măt, Đồng Nai sẽ thực hiện bàn giao tiếp diện tích khoảng 500 ha vườn cây cao su nằm trong khu vực còn lại (khu vực hơn 3 ngàn ha) hiện cũng đang được thực hiện thanh lý.
Theo UBND tỉnh cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân trong khu vực ưu tiên, Đồng Nai cũng thực hiện song song công tác đền bù đối với phần diện tích còn lại. Đồng Nai đặt mục tiêu sẽ thực hiện áp giá đền bù đối với toàn bộ phần diện tích còn lại trong năm 2020. Đến quý II-2021, Đồng Nai sẽ thực hiện bàn giao toàn bộ diện tích hơn 5 ngàn ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành.
Phan Anh

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây