Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Phải đảm bảo bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 dự án Sân bay Long Thành đúng cam kết

Ngày 29-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, UBND H.Long Thành, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng vụ hàng không miền Nam để nghe báo cáo tiến độ dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế (sân bay) Long Thành.

Phó C​hủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu kết luận buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo UBND H.Long Thành, đối với khu vực 1.810ha, hiện còn khoảng 4 ngàn m2 đất đang hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Tại khu vực này, diện tích chưa bàn giao cho ACV là khoảng 22ha. Đối với khu vực 722 ha, hiện nay diện tích chưa bàn giao cho ACV là hơn 33ha. Cũng theo UBND H.Long Thành, qua công tác vận động, hiện nay trên thực tế, toàn bộ khu vực thực hiện giai đoạn 1 dự án Sân bay Long Thành chỉ còn 7 hộ với diện tích gần 4ha chưa bàn giao mặt bằng.

Trước đó, Chính phủ yêu cầu Đồng Nai phải hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng phần diện tích 2.532ha (gồm 1.810ha xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1 và 722ha khu vực dự trữ đất dôi dư) trong tháng 3-2023.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh, Đồng Nai đã cam kết với Chính phủ sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 dự án Sân bay Long Thành trong tháng 3-2023. Do đó, phải đảm bảo thực hiện đúng thời gian đã cam kết. Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu UBND H.Long Thành phải nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, thực hiện bàn giao diện tích còn lại cho ACV. Quá trình thực hiện phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Đồng thời, phối hợp với Sở TN-MT nhanh chóng bàn giao diện tích đất do các cơ quan, tổ chức sử dụng trong khu vực dự án.
 
UBND H.Long Thành và ACV phải phối hợp để nắm chính xác diện tích đất đã bàn giao, tránh việc sai lệch về số liệu diện tích đất đã bàn giao.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây