Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Nỗ lực thi công dường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây

Những đoạn tuyến đầu tiên của dự án đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây trên địa bàn H.Xuân Lộc đã được thi công cấp phối đá dăm đánh dấu điểm mốc quan trong trong quá trình thi công dự án trọng điểm quốc gia này.

p.sau g.jpg
Thi công cấp phối đá dăm tại một đoạn tuyến thuộc gói thầu số 3 trên địa bàn H.Xuân Lộc.  

Thi công cấp phối đá dăm những đoạn tuyến đầu tiên

Cuối tháng 9-2020, đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây một trong 11 dự án thành phần của dự án đường cao tốc Bắc- Nam phía Đông được khởi công xây dựng. Đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây có chiều dài 99km, đi qua 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, trong đó đoạn qua địa bàn Đồng Nai dài 51,3km gồm 2 gói thầu xây lắp số 3 và 4.

Tháng 10-2020, gói thầu xây lắp số 3, dự án đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây đã được liên doanh nhà thầu gồm Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và Công ty TNHH thương mại xây dựng Trung Chính (liên doanh Vinaconex- Trung Chính), đơn vị trúng thầu, chính thức khởi công xây dựng. Gói thầu xây lắp số 3 là gói thầu có khối lượng xây lắp lớn nhất của dự án đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây với chiều dài hơn 35km, cùng với đó, nhà thầu phải xây dựng 24 cầu, 16 cống hộp và 5 hầm chui. Do đó, ngay sau khi khởi công, nhà thầu đã huy động gần 400 nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức 22 mũi thi công, làm việc cả ngày lẫn đêm.

Thời gian qua, do thiếu nguồn cung vật liệu, nhất là nguồn đất san lấp nền đường đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của gói thầu số 3. Tuy nhiên, nhà thầu đã xoay sở, tận dụng, điều phối nguồn đất trong quá trình thi công để đảm bảo tiến độ. Đầu tháng 7 vừa qua, những km đầu tiên thuộc gói thầu số 3 đã được nhà thầu thực hiện thi công cấp phối đá dăm để phục vụ thảm bê tông nhựa lớp đầu tiên. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình thi công dự án đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 3 cho biết, theo thiết kế, đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây sẽ được thảm 3 lớp bê tông nhựa. Hiện nay, nhà thầu đang thực hiện thi công cấp phối đá dăm để phục vụ thảm nhựa bê tông lớp đầu tiên đối với một số đoạn trên tuyến. “Hiện nay nhà thầu đã hoàn thành thi công cấp phối đá dăm đối với 2km đầu tiên thuộc gói thầu số 3 trên địa bàn H.Xuân Lộc. Nhà thầu hiện cũng đang triển khai thi công cấp phối đá dăm, thêm 3 vị trí khác trên tuyến thuộc gói thầu số 3”- ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết.

p.sau g2.jpg
            Thi công tại một đoạn tuyến thuộc gói thầu số 3 trên địa bàn H.Xuân Lộc.  ​

Ứng phó với mùa mưa, đảm bảo tiến độ dự án

Hiện nay, Đồng Nai đã chính thức bước vào mùa mưa, điều này gây ảnh hưởng lớn đến công tác triển khai thi công các hạng mục của dự án đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây. Do đó, các nhà thầu cũng đang lên các phương án thi công trong mùa mưa để đảm bảo tiến độ dự án.

Kỹ sư Lê Đình Tân thi công mũi D5, gói thầu số 4 cho biết, để khắc phục khó khăn do trời mưa, đơn vị thi công đã huy động nhân lực xẻ rảnh thoát nước trên toàn tuyến. Tại những vị trí thấp, nước ngập cục bộ đơn vị thi công cũng thực hiện đào mương, dẫn dòng để nước không nằm trên đường để có thể thi công.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Chỉ huy trưởng gói thầu số 4 cho biết, quá trình làm đường, khi mưa, nền đất ẩm ướt nên việc lu đầm không thể thực hiện được. Trong khi đó, trong 2 tháng qua, trên địa bàn trời thường xuyên mưa cũng đã ảnh hưởng đến công tác thi công. Do đó, để khắc phục khó khăn do thời tiết mưa, các nhà thầu hiện đang tập trung nhân lực tiến hành đúc dầm, thi công thân trụ cầu và cống các loại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp phối đá dăm. Dự kiến đến tháng 8-2021 sẽ hoàn thành cấp phối đá dăm hơn 7 km thuộc gói thầu số 4.

Ông Nguyễn Hoàng Hải cho hay, đối với gói thầu số 3, ngoài khó khăn về nguồn vật liệu, nhất là nguồn đất san lấp chưa được giải quyết thì công tác thi công cũng đối mặt với khó khăn do thời tiết mưa. “Mưa nên nền đất ẩm ướt, do đó, sau một trận mưa phải chờ 2,3 ngày nắng cho nền đất khô ráo mới tiếp tục thi công được”- ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết.

Để ứng phó với thời tiết mưa, hiện nay, nhà thầu thi công gói thầu số 3 cũng tập trung nhân lực thi công các hạng mục kết cấu bê tông, dầm cầu, ống cống, cấu kiện đúc sẵn và chuẩn bị nguồn vật liệu tập kết về công trường để thi công khi thời tiết thuận lợi. Bởi đây là những hạng mục ít bị ảnh hưởng hơn bởi thời tiết mưa.

                                                                                                  Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây