Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Hoàn thành 2 gói thầu dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành trong năm 2024

​(CTT-Đồng Nai) Theo Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, các gói thầu A6, A7 thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn thành xây dựng trong năm 2024.

IMG_8955.JPG

​Thi công cầu Thị Vải thuộc gói thầu A7 dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Cụ thể, trong 3 gói thầu trên địa bàn tỉnh, đến nay, gói thầu A5, nhà thầu đã cơ bản hoàn thành và chuẩn bị nghiệm thu để bàn giao cho chủ đầu tư. Đối với gói thầu A7, hiện đã thi công đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng và dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng trong quý I - 2024. Tại gói thầu này, phần cầu cạn dài gần 3 km đã cơ bản hoàn thành phần thô, sắp tới nhà thầu sẽ tiếp tục thi công thảm nhựa mặt cầu, khe co giãn và an toàn giao thông. Đường găng của gói thầu này là hạng mục thi công cầu Thị Vải, đến nay nhà thầu đang bố trí nhiều mũi thi công để sớm hoàn thành các móng trụ cầu dưới sông.

Riêng gói thầu A6, trước đó bị chấm dứt hợp đồng và chủ đầu tư đã tiến hành đấu thầu lại, đồng thời chia tách thành 5 gói thầu mới và dự kiến hoàn thành xây dựng trong quý II và quý III năm 2024.

Với toàn bộ dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Chính phủ đã yêu cầu phải hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác trong tháng 9 - 2025.

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây