Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

“Gỡ vướng”, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm

(CTT-Đồng Nai) - Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung xử lý, quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Công nhân thi công Dự án đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu).
Công nhân thi công Dự án đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu).

Xử lý “nút thắt” giải phóng mặt bằng
Trong số các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, hiện nay có 9 dự án thuộc nhóm đang triển khai xây dựng. Tại các dự án này, quá trình thi công xây dựng được triển khai song song với thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho hay, đối với nhóm công trình, dự án trọng điểm đang triển khai xây dựng, phần lớn các dự án, công tác thi công xây dựng đều đang thực hiện đảm bảo theo tiến độ bàn giao mặt bằng và chưa phát sinh khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền xử lý của chủ đầu tư.
Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hiện đang rất chậm và tồn tại nhiều vướng mắc chưa được xử lý.

Trong nhóm dự án này, hiện có 3 dự án gồm: đầu tư xây dựng cầu Vàm Cái Sứt; nâng cấp đường tỉnh 763; 4 gói thầu dự án xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
Trong khi đó, có 6 công trình, dự án vẫn đang gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong số này, có 4 dự án gồm: xây dựng Hương lộ 2; đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản); đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn) và dự án xây dựng đường, kè, công viên ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) đang có khối lượng mặt bằng chưa được bàn giao lớn.

Đánh giá tiến độ xây dựng của 4 dự án này, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đều không đảm bảo tiến độ theo đường găng mà chủ đầu tư đã lập do công tác bàn giao mặt bằng chậm.

Ông Ngô Thế Ân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, chủ đầu tư của 3/4 dự án nói trên cho hay, mặt bằng bàn giao không đầy đủ, đứt đoạn, không liên tục khiến các nhà thầu gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thi công. Đơn cử như tại dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa, mặt bằng bàn giao không được liên tục dẫn đến nhà thầu chưa triển khai thi công đồng bộ được các hạng mục xây lắp. “Cầu Thống Nhất phía bờ phường Thống Nhất hiện nhà thầu vẫn chưa được bàn giao mặt bằng đủ nên chưa có đường tiếp cận và thi công cọc khoan nhồi mố M1, trụ T1, T2”, ông Ngô Thế Ân cho biết.

Quyết liệt triển khai các giải pháp
Năm 2024, tổng nguồn vốn bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm là hơn 7,6 ngàn tỷ đồng, chiếm hơn 37% tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nguồn vốn bố trí cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án này lên đến gần 5,6 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, đến giữa tháng 8-2024, nguồn vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm đã được giải ngân mới chỉ đạt hơn 2,3 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 42% tổng nguồn vốn bố trí.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho rằng, nguồn vốn bố trí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng rất lớn, chiếm hơn 70% tổng vốn bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm. Do đó, để tăng tỷ lệ giải ngân vốn thì phải thúc đẩy được công tác giải phóng mặt bằng. “Các đơn vị liên quan phải tập trung quyết liệt, phối hợp tốt hơn nữa cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị.

Nhận diện nhóm 6 trở ngại, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng có nguyên nhân từ công tác giải phóng mặt bằng. “Trong 9 dự án đang triển khai xây dựng thì có 6 dự án vướng mặt bằng”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ rõ.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, vướng mắc về giải phóng mặt bằng thì cần thúc đẩy, thực hiện các chính sách, thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và vận động người dân bàn giao mặt bằng. “Các đơn vị, các địa phương phải hỗ trợ nhau để tháo gỡ các vướng mắc làm chậm công tác giải phóng mặt bằng”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây