Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án

Để đảm bảo tiến độ các dự án trong bối cảnh giá xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng cao, công tác giám sát thi công tại các công trình sẽ được tăng cường.

vod-22322.jpg
Giá xăng dầu tăng cao khiến cho chi phí nhiên liệu phục vụ máy móc thi công của nhà thầu dự án đường Hương lộ 2 cũng tăng cao.

Nhà thầu gặp khó vì “bão” giá

Công ty TNHH Cường Hùng là nhà thầu thi công dự án đường Hương lộ 2 (đoạn 1, giai đoạn 1). Hiện nay, để thi công hạng mục nền đường, rất nhiều máy móc các loại đã được doanh nghiệp huy động đến công trường thi công.

Ông Hoàng Văn Ngà, cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công dự án thuộc Công ty TNHH Cường Hùng cho hay, trên toàn công trường nhà thầu đang có gần 40 thiết bị máy móc gồm các loại xe lu, xe ủi, xe bang đang tham gia thi công. Nhà thầu đang huy động tối đa các máy móc, thiết bị phục vụ thi công dự án để bù đắp tiến độ vốn đã bị chậm do vướng mắc mặt bằng trong thời gian trước đó. Tuy nhiên, với tình hình giá xăng dầu liên tục tăng cao từ đầu năm đến nay thì nhà thầu chịu rất nhiều áp lực về chi phí vận hành các thiết bị thi công cơ giới. “Với hàng chục đầu máy móc thiết bị, hàng ngày chúng tôi tiêu thụ một lượng rất lớn xăng dầu. Hiện nay, so với thời điểm trúng thầu thì giá xăng dầu đã tăng lên từ 1-2 lần khiến chi phí nhiên liệu cho máy móc thi công tăng rất cao. Điều này khiến nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn và đang rơi vào cảnh càng làm càng lỗ”- ông Hoàng Văn Ngà cho biết.

Dự án xây dựng cầu Vàm Cái Sứt có đặc điểm thi công ở khu vực không có điện lưới. Chính vì vậy, toàn bộ hoạt động trên công trường xây dựng cầu Vàm Cái Sứt đều phải sử dụng máy phát điện chạy dầu. Do đó, cũng giống như rất nhiều nhà thầu xây dựng khác, đơn vị thi công dự án cầu Vàm Cái Sứt cũng “đau đầu” với việc giá xăng dầu liên tục tăng cao.

Ông Ngô Đông Chí, Giám đốc Ban điều hành liên doanh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 và Công ty TNHH Phúc Hiếu, nhà thầu thi công dự án cầu Vàm Cái Sứt cho hay, so với thời điểm trúng thầu dự án, giá dầu hiện đã tăng gấp đôi, kéo theo đó, chi phí nhiên liệu để phục vụ thi công cũng tăng cao. “Gần 1 năm qua, chúng tôi đã lỗ vì giá vật liệu xây dựng tăng. Giờ đây, giá xăng dầu tăng nên nhà thầu càng thêm lỗ”- ông Ngô Đông Chí cho hay.

Giá xăng dầu tăng cao không chỉ khiến các nhà thầu phải tăng thêm chí phí về nhiên liệu phục vụ thi công mà còn kéo theo giá các loại vật liệu xây dựng cũng đồng loạt tăng giá. Bởi giá xăng dầu tăng thì chi phí vận chuyển cũng tăng, giá các loại vật liệu xây dựng vì thế cũng bắt buộc tăng theo. Từ đầu tháng 3, giá thép xây dựng cũng tăng cao. Tương tự, giá các loại vật liệu xây dựng khác như đá, cát, xi măng đều có sự biến động tăng. Các nhà thầu xây dựng vì vậy phải đối mặt với tình trạng “khó khăn chồng chất khó khăn”. Trên thực tế, tại phần lớn các dự án các định mức đơn giá cũ trong hồ sơ mời thầu đã không còn phù hợp so với giá cả thị trường hiện nay.

Giám sát, đôn đốc nhà thầu đảm bảo tiến độ

Tình trạng giá xăng dầu cũng như giá vật liệu xây dựng tăng cao đang khiến cho nguy cơ chậm tiến độ các dự án, nhất là các dự án đầu tư công thêm gay gắt.

Trước đó, đánh giá về nguyên nhân chậm tiến độ tại nhiều dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng một phần nguyên nhân khách quan là do giá các loạt vật liệu xây dựng tăng cao gây khó khăn cho các đơn vị thi công. Chính vì vậy, với diễn biến giá xăng dầu tăng kéo theo giá các loại vật liệu xây dựng tăng cao tiếp diễn trong đầu năm 2022, nguy cơ chậm tiến độ tại các dự án, trong đó có các dự án đầu tư công là rất lớn.

Trên thực tế, tại một số dự án hiện nay, đã xuất hiện tình trạng nhà thầu thi công cầm chừng đề chờ giá xăng dầu, vật liệu xây dựng “hạ nhiệt”.

Ông Đỗ Thành Phương, Phó giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, với diễn biến giá vật liệu xây dựng liên tục tăng như hiện nay, các chủ đầu tư các dự án đầu tư công, các địa phương cần tăng cường giám sát, đôn đốc các nhà thầu đảm bảo công tác thi công để đáp ứng yêu cầu chung về tiến độ dự án.

Giám đốc Ban Quản lý dự án TP.Biên Hòa Nguyễn Tôn Trọng cho biết, trên địa bàn thành phố có nhiều dự án đầu tư công đang được triển khai thực hiện. Để đảm bảo tiến độ các công trình trong bối cảnh giá xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng cao, đơn vị cũng đã tăng cường cử cán bộ giám sát, đốc đốc các nhà thầu nỗ lực thi công nhằm đảm bảo tiến độ chung của các dự án.

Về phía các nhà thầu thi công các dự án đầu tư công, phần lớn đều cam kết nỗ lực thi công theo tiến độ hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, các nhà thầu cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp bù giá để giảm bớt khó khăn.

                                                                                                   Vi Quân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây