Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

7/9 xã, thị trấn đã hoàn thành 100% mặt bằng cho Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 14-4, huyện Long Thành cho biết đã vận động được thêm 5 trường hợp bàn giao mặt bằng cho Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Thi công Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Thi công Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Tính đến nay, sau 12 ngày đêm triển khai cao điểm tăng tốc bàn giao mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ 3-4 đến 15-4), huyện đã vận động thành công 204 trường hợp bàn giao mặt bằng cho dự án. Bên cạnh đó, huyện cũng đã thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ thêm cho 136 trường hợp, niêm yết công khai phương án bồi thường cho 82 thửa đất và ghi nhận thêm 6 xã đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng.

Huyện Long Thành đã đạt được tỷ lệ 98,5% trong công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn dài khoảng 28km, diện tích thu hồi gần 228 hécta). Cụ thể, đã có 2.550 trên tổng số 2.786 trường hợp bàn giao mặt bằng, và 7/9 xã, thị trấn đã hoàn thành 100%. Tuy nhiên, tiến độ giữa các tiểu dự án có sự khác nhau, với tiểu dự án thành phần 1 đạt 95,65% và tiểu dự án thành phần 2 gần như hoàn tất với 99,98% mặt bằng đã được bàn giao.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây