Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Sớm phê duyệt điều chỉnh tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch

Việc hoàn thành điều chỉnh tiểu dự án giải phóng mặt bằng sẽ là cơ sở để các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc dự án đường Vành đai 3 - TP.HCM. Đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch là đoạn đầu của tuyến đường Vành đai 3 - TP.HCM hiện đang được các địa phương liên quan triển khai đầu tư xây dựng.

Thi công cầu Nhơn Trạch, hạng mục quan trọng nhất của dự án 1A
Thi công cầu Nhơn Trạch, hạng mục quan trọng nhất của dự án 1A

Đã bàn giao khoảng 20% diện tích mặt bằng
 
Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) có chiều dài 8,75 km, kéo dài từ tỉnh lộ 25B đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Điểm đầu giao với đường tỉnh 25B thuộc địa phận H.Nhơn Trạch và điểm cuối giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc TP.Thủ Đức (TP.HCM). Trong đó, đoạn đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài 6,3km. Sau nhiều lần trì hoàn, cuối tháng 9-2022, dự án 1A đã chính thức được khởi công thực hiện. Dự án 1A có 2 gói thầu xây lắp gồm: xây dựng cầu Nhơn Trạch (CW1) và xây dựng phần đường dẫn, các nút giao 2 đầu cầu (CW2).

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (đơn vị được Bộ GT-VT giao làm chủ đầu tư dự án), đối với gói thầu xây dựng cầu Nhơn Trạch, đến nay đã thi công đạt được khoảng 8% tổng khối lượng và cơ bản đáp ứng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết. Đối với gói thầu xây dựng phần đường dẫn, các nút giao 2 đầu cầu, đơn vị đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu. Dự kiến, trong tháng 2-2023, sẽ ký kết hợp đồng xây lắp đối với gói thầu này.

Cũng theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, vướng mắc lớn nhất trong quá trình thực hiện dự án hiện nay là vấn đề mặt bằng. Cụ thể, trong khi phía TP.HCM đã bàn giao xong mặt bằng thì phần mặt bằng thực hiện dự án phía Đồng Nai hiện chưa được bàn giao đầy đủ. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng cho biết, để có thể đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, Đồng Nai cần hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 2-2023. Theo kế hoạch thực hiện dự án thành phần 1A, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được các địa phương thực hiện đối với đoạn tuyến đi qua địa bàn. Để xây dựng 6,3km thuộc dự án 1A đi qua địa bàn tỉnh, Đồng Nai sẽ phải thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 49ha với 468 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng (378 hộ dân có đất bị thu hồi và 79 hộ có tài sản trên đất). Tất cả diện tích đất này thuộc địa bàn 2 xã Long Tân và Phú Thạnh, H.Nhơn Trạch. Tổng nguồn vốn cần có để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là hơn 650 tỷ đồng.

Theo Sở GT-VT, đối với công tác bàn giao mặt bằng cho dự án 1A, đến đầu tháng 2-2023, Đồng Nai đã bàn giao cho chủ đầu tư mặt bằng đoạn tuyến khoảng 1,1km trên tổng số 6,3km chiều dài dự án đi qua địa bàn tỉnh, đạt khoảng 20% tổng diện tích mặt bằng cần bàn giao.
 
Đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng
 
Ông Trần Văn Bảy, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Nhơn Trạch cho biết, đối với công tác giải phóng mặt bằng của dự án 1A, đến nay, hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân đã cơ bản hoàn thành. H.Nhơn Trạch cũng đã cân đối được hơn 180 tỷ đồng nguồn vốn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.
Theo kế hoạch, nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án sẽ được lấy từ nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án Khu dân cư do Công ty CP Freeland trên địa bàn H.Nhơn Trạch. Ban đầu, tổng mức đầu tư cho giải phóng mặt bằng của dự án khoảng 476 tỷ đồng. Tuy nhiên, do quá trình thực hiện kéo dài, chi phí giải phóng mặt bằng dự án đoạn qua địa bàn tỉnh đã tăng lên hơn 650 tỷ đồng. Do đó, đối với tiểu dự án giải phóng mặt bằng của dự án này cần phải thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư.
 
Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Hữu Nguyên cho biết, đối với dự án 1A, do quá trình thực hiện kéo dài nên dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư mà cụ thể là điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với công tác giải phóng mặt bằng. Thời gian qua, Sở KH-ĐT cũng đang thực hiện các bước để hoàn chỉnh, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án.
 
Tại cuộc họp về tiến độ thực hiện các dự án đường bộ cao tốc trên địa bàn tỉnh vào đầu tháng 2 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã yêu cầu H.Nhơn Trạch phối hợp với Sở KH-ĐT rà soát lại, sớm hoàn chỉnh hồ sơ và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư trong tháng 2-2023. Từ đó, H.Nhơn Trạch sớm thực hiện việc chi trả tiền đền bù, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Tác giả: Vi Quân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây