Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Nhanh chóng thực hiện việc đầu tư xây dựng dự án tuyến đường vành đai 3 và 4

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng 2 tuyến đường vành đai

p.ngay.jpg
          Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 8-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã có buổi làm việc với các sở, ngành và các địa phương về tình hình triển khai đầu tư 2 dự án xây dựng đường vành đai 3,4 trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở GT-VT, dự án đường Vành đai 3, đoạn qua địa bàn tỉnh bao gồm 2 dự án thành phần 1A và 2A. Trong đó, dự án thành phần 1A đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài 6,3km. Dự án hiện được giao cho Bộ GT-VT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Hiện nay, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (thuộc Bộ GT-VT) đang tổ chức lập thiết kế kỹ thuật, dự kiến triển khai thi công trong quý IV-2021. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay, UBND H.Nhơn Trạch đang trình sở KH-ĐT thẩm định chủ trương đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh với tổng vốn hơn 650 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án thành phần 2A có chiều dài 5km, tổng mức đầu tư hơn 2,2 ngàn tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 835 tỷ đồng. Hiện nay UBND tỉnh đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ GT-VT chấp thuận bổ sung đoạn kết nối từ cao tốc Bến Lức - Long Thành đến đường vào KCN Ông Kèo dài khoảng 2,3km để kết nối với KCN và hệ thống cảng biển nhóm 5.

Đối với dự án đường Vành đai 4, đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài 45,5km, được phân chia thành 2 dự án thành phần gồm 2A dài 17,6km và 2B dài 18,4km. Tổng mức đầu tư đối với dự án đường Vành đai 4 qua địa bàn tỉnh là hơn 21 ngàn tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cho rằng, hiện nay, nhu cầu cấp thiết nhất là phải nhanh chóng thực hiện đầu tư đối với dự án đường Vành đai 3. Do đó, Sở KH-ĐT cần nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để đưa vào danh mục dự án trình HĐND tại kỳ họp sớm nhất đối với tiểu dự án đền bù, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1A thuộc dự án đường Vành đai 3. 

Đối với dự án thành phần 2A, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh dựa trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận từ Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận để nghiên cứu làm hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Sở GT-VT có văn bản kiến nghị Bộ GT-VT thực hiện bàn giao thẳng cho UBND tỉnh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án. UBND H.Nhơn Trạch thực hiện rà soát đối với công tác giải phóng mặt bằng bao gồm cả đoạn 2,3km mà UBND tỉnh đang kiến nghị bổ sung vào dự án. Đồng thời tính toán tổng mức đầu tư cụ thể để kiến nghị hỗ trợ từ nguồn vốn trung ương.

Đối với dự án đường Vành đai 4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục làm hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

                                                                                                         Vi Quân 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây