Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc ở công trình điện 110kV Giang Điền

Nhanh chóng tháo gng mc công trình đin 110kV Giang Đin

nhanh chong.jpg
                              Phó chủ tịch Võ Tấn Đức chủ trì buổi làm việc

Sáng 6-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo vướng mắc bồi thường, hỗ trợ dự án Trạm biến áp (TBA) 110kV Giang Điền và đường dây đấu nối.  

Dự án TBA 110kV Giang Điền và đường dây đấu nối do Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam là chủ đầu tư. Dự án có tổng kinh phí khoảng 94,5 tỷ đồng, gồm phần TBA 110kV Giang Điền có công suất 80MVA và 6 lộ ra 22kV, giai đoạn đầu lắp 1 máy công suất 40MVA.

Dự án được khởi công từ đầu năm 2016 và dự kiến vận hành vào cuối năm nhưng đến nay còn 6 vị trí móng trụ chưa thống nhất được địa điểm, chưa hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng nên không thể kéo dây. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp điện cho KCN Giang Điền và vùng phụ cận.

Chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh cho ý kiến về việc điều chỉnh một số vị trí trụ; UBND TP.Biên Hòa giải quyết dứt điểm mặt bằng 3 vị trí móng trụ và 25 hộ bị ảnh hưởng hành lang an toàn lưới điện, hoàn tất thủ tục liên quan đến đơn giá bồi thường để phê duyệt phương án bồi thường các vị trí chưa hoàn thành; UBND H.Trảng Bom sớm giải quyết vướng mắc của 7 hộ dân bị ảnh hưởng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu TP.Biên Hòa, H.Trảng Bom và các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc để chủ đầu tư tiến hành thi công trong tháng 6-2021, đảm bảo hoàn thành và đưa công trình đi vào hoạt động trong năm nay, giải quyết bài toán thiếu điện cho KCN Giang Điền.

                                                                                         Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây