Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

​​Gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng 3 dự án giao thông

Ngày 20-9, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông - tận tải do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông dẫn đầu về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, Phan Thiết - Dầu Giây và nút giao Dầu Giây.

images2232540_kg1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
 

Cụ thể, dự án nút giao Dầu Giây hiện còn 5 hộ dân phía bên phải tuyến Quốc lộ 1 (hướng Hà Hội - TP.Hồ Chí Minh) chưa nhận tiền, nhưng các hộ đã ký biên bản bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành còn 46 hộ tại huyện Long Thành chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có 9 hộ cam kết sẽ bàn giao trong tháng 9-2019.

Trên địa bàn huyện Nhơn Trạch còn 8 trường hợp, trong đó 1 trường hợp tòa án đang thụ lý hồ sơ, 2 trường hợp tòa án đang xét xử tranh chấp và 5 trường hợp đang nuôi trồng thủy sản xin gia hạn thời gian để thu hoạch.
 images2232543_KG_3.jpg
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông - vận tải) báo cáo về tiến độ thực hiện dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
Đối với dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, công tác GPMB liên quan đến 4 địa phương là TP.Long Khánh và các huyện: Thống Nhất, Cẩm Mỹ và Xuân Lộc. Đến nay, Ban quản lý Thăng Long cơ bản thực hiện xong công tác cắm mốc, bàn giao mốc GPMB cho các địa phương. Hiện các địa phương đang lập thủ tục để thu hồi đất cho dự án.
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh và Bộ Giao thông - vận tải yêu cầu, đối với dự án nút giao Dầu Giây, chủ đầu tư cần chuyển số tiền hỗ trợ còn lại cho địa phương và có kế hoạch thi công nhanh để hoàn thành dự án trước 31-12 năm nay.
 
images2232541_kh3b.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc báo cáo vướng mắc trên địa bàn huyện khi thực hiện GPMB dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
 
Đối với dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, huyện Nhơn Trạch cần bám sát thời gian thu hoạch thủy sản của người dân và bàn giao mặt bằng đúng theo cam kết không để dây dưa; huyện Long Thành tổ chức vận động những hộ dân còn lại và kiên quyết cưỡng chế đối với những hộ không chấp hành; mức giá bồi thường, hỗ trợ không thay đổi.
 Đối với dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, các địa phương phải hoàn tất thủ tục trong năm 2019 và thực hiện bồi thường vào quý 1 năm 2020. Các địa phương có diện tích GPMB ít như: TP.Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ và huyện Thống Nhất sẽ bàn giao xong mặt bằng vào khoảng tháng 3 sang năm.
 
Khắc Giới
 
 
 

 

Tác giả: Khắc Giới

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây