Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Dự án đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây giải ngân hơn 1,8 ngàn tỷ đồng

TTĐT - Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, đơn vị được Bộ GT-VT giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây, hiện nay, giải ngân nguồn vốn, sản lượng giải ngân các gói thầu xây lắp đạt hơn 1,8 ngàn tỷ đồng, đạt gần 79% kế hoạch vốn năm 2021. So với kế hoạch giải ngân, đến nay tiến độ giải ngân của dự án đang vượt 2,3%.
z2935149839837_b3c352ac4c758c4d25318806164daea5151121.jpg
Thi công dự án đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai 
Đối với tiến độ thi công, tổng thể dự án đang chậm hơn 4% so với kế hoạch. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ chủ yếu do nguồn vật liệu đất đắp khan hiếm, thời tiết và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, một số nhà thầu xây lắp cũng chưa quyết liệt trong thi công, chưa chủ động huy động thiết bị, nguồn vật liệu.
Đối với công tác giải phóng mặt bằng của dự án, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Bình Thuận đã cơ bản giải quyết xong, hiện chỉ còn vướng đường điện 500kV vẫn chưa hoàn thành thủ tục di dời. Đối với đoạn tuyến qua tỉnh Đồng Nai còn 11 hộ thuộc tuyến chính và lõi nút giao, nhánh nút giao chưa nhận tiền đền bù. Hiện nay, công tác thi công đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn gặp khó khăn về nguồn đất đắp. Chủ đầu tư và địa phương đang tích cực phối hợp giải quyết để có thể giải quyết vấn đề về nguồn đất đắp trong tháng 12-2021.
Dự án đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây có chiều 99km, trong đó, tuyến cao tốc đi qua Bình Thuận dài 47,67km, đoạn qua Đồng Nai dài 51,33km. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành thi công vào cuối năm 2022.

 Phan Anh

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây