Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Dịch bệnh khiến nhiều dự án lỡ nhịp

Dịch Covid-19 đã làm cho nhiều dự án đầu tư vào tỉnh bị chậm tiến độ. Các dự án kéo dài, ảnh hưởng đến doanh nghiệp (DN) và phát triển kinh tế của địa phương.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, trong các khu công nghiệp của tỉnh có 146 dự án đang xây dựng, với tổng vốn đầu tư hơn 2,14 tỷ USD. Những dự án trên đa số sản xuất công nghiệp thuộc các ngành nghề như: điện tử, máy móc thiết bị, xơ sợi dệt, nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, giày dép.

nhi27921d.jpg
Dịch bệnh, việc thuê nhà xưởng ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 giai đoạn 2 (H.Nhơn Trạch) để lắp đặt dây chuyền sản xuất bị chậm lại. ​ 

Kéo dài thời gian hoàn thành

Đợt dịch lần thứ tư bùng phát trở lại ở nhiều tỉnh, thành phía nam dẫn đến nhiều dự án đang thi công nhà xưởng, văn phòng của các DN bị trì trệ. Sau đó nhiều tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội, các công trình đang thi công rơi vào tình trạng thiếu vật liệu xây dựng, giá nguyên liệu bị đẩy lên cao, thiếu lao động làm việc tại công trình...

Ông Kenichiro Abe, Chủ tịch Chi hội DN Nhật Bản tại Đồng Nai cho biết: “Năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, DN Nhật Bản đầu tư mới và tăng vốn vào Đồng Nai khá nhiều. Trong đó, chủ yếu các dự án về sản xuất máy móc, thiết bị, phụ tùng, điện tử, linh kiện điện tử. Có nhiều DN Nhật Bản dự kiến sẽ đẩy nhanh hoàn thành thủ tục hồ sơ để thi công dự án và đưa vào hoạt động trong năm nay. Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát, lây lan nhanh, nhiều tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội kéo theo những dự án đang thi công bị bị kéo dài thời gian”.

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cho hay: “Tháng 4-2021, Nestlé tăng thêm 132 triệu USD để mở rộng đầu tư vào tỉnh, xây dựng tiếp nhà máy sản xuất cà phê xuất khẩu. Dự kiến khi hoàn thành đây sẽ là nhà máy sản xuất cà phê hiện đại và lớn nhất của tập đoàn, cung cấp cà phê cho toàn thế giới. Thế nhưng, dịch bệnh đã làm tiến độ đầu tư nhà máy của Nestlé bị chậm lại so với kế hoạch ban đầu”.

Ngoài ra, cũng có những nhà máy đã hoàn tất khâu xây dựng nhà xưởng, văn phòng, nhưng lại vướng giãn cách xã hội nên chưa nhập được máy móc về để lắp đặt dây chuyền sản xuất.   

Nhiều dự án bị ảnh hưởng

Đại dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến các dự án đang xây dựng mà còn làm lỡ nhịp của cả trăm dự án ở trong và ngoài khu công nghiệp sắp triển khai. Trong đó, riêng các khu công nghiệp có 80 dự án có vốn đăng ký hơn 504 triệu USD. Dự án đầu tư vào khu công nghiệp chủ yếu là sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước, xuất khẩu. Dự án ngoài khu công nghiệp tập trung vào hạ tầng kỹ thuật, bất động sản.

 Một số DN, đợt dịch lần thứ tư khiến cho nhiều nhà máy sản xuất có thể bị chậm lại 6-12 tháng so với kế hoạch. Trường hợp tỉnh không đẩy lùi được dịch bệnh trong 1-2 tháng tới thì lộ trình thực hiện của nhiều dự án có thể còn kéo dài hơn nữa. Đặc biệt là các dự án ngoài khu công nghiệp phải tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất.

Đơn cử như Dự án Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành, chủ đầu tư là Tập đoàn Amata (Thái Lan) đang được đẩy nhanh tiến độ để có đất cho nhà đầu tư thứ cấp thuê. Tuy nhiên, dịch bệnh đã làm dự án bị đình trệ do không thể thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vì vậy, tiến độ hoàn thành của dự án sẽ tiếp tục phải lùi lại thêm một thời gian nữa. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và tỉnh bỏ lỡ thu hút nhiều dự án công nghệ cao của DN FDI.

Chủ tịch Hiệp hội DN Hàn Quốc tại Đồng Nai Park Hyun Bae cho rằng, dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án của DN Hàn Quốc đầu tư vào tỉnh. Bên cạnh đó, nhiều DN Hàn Quốc muốn đến tỉnh đầu tư mới, mở rộng đầu tư gặp trở ngại do việc đi lại khó khăn. Dù bị dịch bệnh, nhưng nguồn vốn của Hàn Quốc đăng ký vào tỉnh trong gần 9 tháng qua vẫn đạt hơn 200 triệu USD. Nếu như dịch bệnh được khống chế tốt DN Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng đầu tư vào tỉnh nhiều hơn nữa và triển khai nhanh các dự án đưa vào hoạt động.

Dự kiến, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, Đồng Nai tiếp tục là điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong nước, FDI.

                                                                                               Vi Quân 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây