Dong Nai성 인민위원회

https://new.dongnai.gov.vn

Nhon Trach현에서 25B 도로의 나머지 구간 확장 투자 준비

(CTT-Dong Nai)-Nhon Trach 인민위원회에 따라 Nhon Trach 중심지에서 Quach Thi Trang길까지 종점인 25B도로 ( Ton Duc Thang) 긴급히 건설하고 있다. 도로 전체의 계획 총수는 30% 이상에 달한다. 현재 건설 단위는 악천후로 인해 방해받은 날을 보상하기 위해 밤에 작업할 계획을 세웠다. 나머지 도로 (51국로에서 중심지까지) 2024년말에 개선 투자를 준비하고 있다.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-10-07.10-55-36.jpg 

25B도로 프로젝트 건설 단위는 (Nhon Trach중심지에서 Quach Thi Trang길까지) 날씨가 화창할 때 계획을 촉진하고 있다.

25B도로 프로젝트는 2024년초에 착공된다. 현재 건설부서는 양쪽 노선에서 진행 속도를 높이고 있지만 왼쪽 노선에서는 시공사가 공사 진행을 보충하고 화창한 날을 활용하며 초과 근무를 늘려 계획대로 진행되도록 노력하고 있다. 경로 오른쪽은 연일 내리는 비의 영향으로 공사 진행 상황을 보완하기 위해 배수 공사에 집중해 80% 이상 진행됐다.

3,8km 길이로 준공할 때 25B도로의 노면폭은 24m이고 각 편도에는 3차선이 있다. 특히 현 중심지에서 3호-호치민시 순환도로 교차까지 양측에 평행도로를 추가할 것이다.
또한, 지방 교통 공사 프로젝트 관리위원회의 정보에 따라, 2024년 12월에 25B도로의 나머지 도로에서 (51국로에서 현 중심지까지) 개선, 확장 프로젝트를 착공할 것이다. 따라서 도로의 길이는 거의 9,3km이다. 투자 총자본은 1조5천억동이다. 그중에 토지 정리 비용은 1,760억동이다. 나모지 건설 비용 및 기타 비용이다.
Nhon Trach현 인민위원회 의장 Nguyen Thhe Phong은 다음과 같이 긍정한다: “현재 현 중심지에서 51국로까지 25B도로는 85%로 토지를 정리했다. 착공하기 위한 여건을 충족한다. 나머지 현은 보상을 완료하고 건설 단위에 토지를 양도하기 위해 측정, 조사를 협력하고 있다".

현재 본 사업은 사업 기본설계 및 시공도면 설계 이후 실시할 건축설계도서 심사 및 승인 단계에 있다. 25B 도로를 개선하고 완전히 확장하는 조기 투자는 이 중요한 도로의 노후화와 과부하로 인해 Nhon Trach 현 주민과 기업의 바람입니다.​​

작성자: Xuan Mai

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60