Dong Nai성 인민위원회

https://new.dongnai.gov.vn

Dong Nai성은 Long Thanh공항 프로젝트에 토지를 긴급하게 양도함

a21.jpg
찹쌀상태에서 Long Thanh공항 프로젝트의 토지 면적들은 양도됐다.

토지 양도 계획을 충족하기 위해, 2022년초부터 Long Thanh 인민위원회는 Long Thanh공항 프로젝트에 토지 회사, 재정착 지원을 최대 집중하고 있다. 보상, 지원을 완료하고 사람이 이전한 면적에 대해, 지방은 관련 업체에 토지를 빠르게 양도한다.

토지를 수백 헥타르를 양도하고콩찹쌀 제거한다

Dong Nai성은 Long Thanh공항 건설 투자 프로젝트를 위한 5천헥타르 면적으로 토지를 회수하고 토지를 철거해야 한다. 그중에 1단계에 Long Thanh공항을 건설하기 위한 2.532헥타르 면적 (1.810헥타르 공항 건설 722헥타르 토지 예비 포함) 정부의 요구에 따른 5월에 양도해야 한다.

2022 3월에 Long Thanh 인민위원회는 1단계에 Long Thanh공항 프로젝트 지역에서 650헥타르 토지를 남부 공항 지국 베트남 공항 총공사 (ACV) 양도했다.

다음으로 2022 4 5월에 Long Thanh 인민위원회는 1단계에 Long Thanh공항 프로젝트 지역 소속 140헥타르 토지를 추가 상기 2 업체에 계속하게 양도한다. 따라서 지난 2개월 동안 Long Thanh현은 1단계에 Long Thanh공항 프로젝트 지역에서 800헥타르 토지를 관련 업체에 양도했다.

Long Thanh 인민위원회 의장 Le Van Tiep님에 따라 4 5월초에 양도하는 토지 면적은 크지 않지만 프로젝트 지역에서콩찹쌀표범토지이다.

Le Van Tiep님에 따라도 Long Thanh공항 프로젝트에서 토지를 화수하고 보장하고 지원하고 재정착하는 과정에서 가장 어려움은 종이경우에는 정책을 처리하는 것이다. 3월말부터 인민위원회는 이러한 경우에는 정책 처리 지첨서를 공식적으로 제기한다. 보상, 지원 업무는 원활하다. 그래서 미결하는 기록서류 해결 계획은 빠르게 촉진된다.

ACV대표자는 다음 알려준다. 이전에 시공에 영향을 미치는 어려움 하나는표범”, “콩찹쌀상태에 있는 토지를 양도하는 것이다. 그래서 지방은 이러한 토지 면적을 추가 양도하는 노력해서 시공은 편리하다

a21.1.jpg
Long Thanh 관할관청, ACV 남부 항구 지국 대표자는 양도하는 토지를 실제적으로 검사한다.

계획경주

정부의 요구에 따라 5월에 Dong Nai성은 1단계에 Long Thanh공항 프로젝트 지역에서 2.532헥타르 토지를 양도했다.

현재 Long Thanh현은 2.532헥타르 총면적에서 2.243헥타르 면적으로 토지를 관련 업체에 양도했다, 1단계에 Long Thanh공항에 양도해야 하는 토지 면적에서 88% 이상 달성한다. 나머지 토지 면적에 대해, Dong Nai성은 289헥타르로 약속을 완성하도록 양도해야 한다.

Long Thanh 인민위원회에 따라 2.532헥타르 지역에서 나머지 토지에 대해, 현재 대부분은 절차 기록서류를 완료하고 보상, 지원 정책을 승인하고 앞으로 사람에게 보상금을 지불할 것이다.

현재 183 기타 지역도 Long Thanh 토지 개발 센터가 가격을 설정하고 보상, 지원 정책을 수행한다. 이러한 경우, Long Thanh현은 5 20 전에 정책을 승인하고 보상, 지원 금액을 지불할 것으로 예상된다. “승인하고 보상, 지원 정책을 공시한 , Long Thanh현은 개시 시간 단축에 대한 사람의 의견을 수집할 것이다. 찬성하고 사람이 동의서에서 서명하면 지방은 사람이 이전하고 토지를 양도하도록 금액을 지불할 것이다” Le Van Tiep님은 말했다.

기록서류를 완성하지 않는 161건에 대해, Long Thanh 인민위원회도 현토지 개발 센터에 가격을 결정하고 보상, 지원 정책을 제기하도록 요구한다. 이러한 경우, 5 20 전에 보상, 지원 정책을 승인할 것이다.

Long Thanh 인민위원회에 따라, 부지 정리가 매우 시급하게 진행되어야 하는 요구 사항을 충족하기 위해 해당 구역의 관련 단위는 작업을 수행하기 위해 최대한의 인적 자원을 집중했다. 4 30 5 1일에 대부분 업체는 공휴일에도 근무했다. 현재 업체는 절차, 기록서류를 완료하도록 매년 21시까지 근무해야 해서 프로젝트 지역에서 사람에게 보상금을 지불하고 지원한다.

 Phan Anh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60