Dong Nai성 인민위원회

https://new.dongnai.gov.vn

Nhon Trach 3 및 4 화력 발전소 프로젝트의 문제 해결

(CTT-Dong Nai) - 3 26 인민위원회 Nguyen Thi Hoang 부위원장은 Nhon Trach 현의 Nhon Trach 3, 4 발전소 프로젝트의 어려움과 문제점에 대한 보고를 듣기 위해 회의를 주재했다.

85242ceb04302a48181f67da8fb0bfd1-2024-03-27.10-47-02.jpg

성 인민위원회 Nguyen Thi Hoang 부위원장이 회의를 주재했다.

전력 프로젝트 관리위원회 대표인 베트남석유공사는 Nhon Trach 3, 4 화력발전 프로젝트 건설이 체결된 계약의 72% 이상을 달성하고 기본적으로 정해진 일정을 지킬 것으로 추정된다고 밝혔다. 그러나 이 프로젝트는 해결해야 할 몇 가지 어려움에 직면해 있다.

​​투자자는 성에서  프로젝트의 나머지 면적에 대해 기업(약 37헥타르)에 토지를 임대하는 절차를 완료하도록 관련 단위에 지시할 것을 제안한다. 동시에 프로젝트는 성에서 2단계 토지 임대를 결정하지 않아서 프로젝트에 대한 자본 유지 계약 및 지출 진행에 영향을 미치므로 이런 문제는 2024년 4월에 완료되어야 한다. 한편,  관련 단위는 Tin Nghia 주식 회사와 함께 Ong Keo 산업단지의 인프라를 사용하는 데 따른 수수료 문제에 직면해 있다. 각 기업은 프로젝트를 수행하기 위해 관련 라인 프로젝트의 부지 정리 진행을 가속화해야 하며, 상업용 전기를 생산할 때 발전소의 전원 공급 테스트 및 용량 해제의 진행을 보장한다.

성 인민위원회 Nguyen Thi Hoang 부위원장은 투자자의 제안을 토대로 유관부서, 지사, 지자체에 애로사항과 장애요인을 검토하고 이행 속도를 높일 것을 요청한다. 프로젝트 건설 과정에서 산업단지 측은 투자자와 계약자에게 유리한 조건을 조성해 줄 것을 요청하며, 동시에 투자자는 긴밀한 조정을 통해 문제와 갈등을 피하기 위해 사전에 관련 부서에 통보해야 한다.​​

작성자: Bao Nguyen

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60